うまい具合に雨返しになっています▲「デコルーフ」うまい具合にかぶさります。ゆるい勾配でも大丈夫!▲「デコルーフ」10mくらい1枚もので、つなぎがありません▲FRP防水。工事中は独特のにおいがします▲FRP防水。adminコメントをどうぞこんにちは、群馬県伊勢崎市の内田工務店の内田浩史です。前橋市の新築現場は、10月に上棟になりました!1日で構造材を組み上げていきます。▲1日で構造材を組み上げ。adminコメントをどうぞこんにちは、群馬県伊勢崎市の内田工務店の内田浩史です。前橋市の新築現場は、9月に入り、2回のコンクリート打設を行ないました。型枠をはずし整地を行ない、基礎工事が終了しました。9月は、天気が悪い日が多かったですが、日程を調整しながら、しっかりときれいに仕上がりました(^O^)/▲ベースのコンクリート打設(1回目)▲ベースが打ち終わると、立上部分の型枠を組み立ていきます▲蛍光の糸を張り、まっすぐに型枠を組みます▲立上のコンクリート打設(2回目)。adminコメントをどうぞこんにちは、群馬県伊勢崎市の内田工務店の内田浩史です。余分な土をカット及び処分し、砕石を入れ整地していきます。今回の配筋工事は、D13(5.5m)の鉄筋を約500本使いました!!頑張りました(^_^)v週明け、配筋を確認し、1回目のコンクリート打設にいきます。▲レベルに合わせて、余分な土をカットします▲土カット、遣り方ができ、基礎工事が進みます▲レベルを確認しながら、適正な砕石の量を整地していきます▲いよいよ配筋。adminコメントをどうぞ現場日記を始めます。2建築現場の様子を気軽に綴っています。