i-smartの基礎工事がいよいよ始まりました!!基礎ができていく過程も見ていてワクワクしますね。i-smartのべた基礎工事の流れまとめ一般的なべた基礎工事の流れ一般的なべた基礎工事の流れはこんなかんじ。外周・内部の壁・収納の位置にコンクリートを流す。STEP.8型枠ばらし養生してコンクリートに強度が出たら型枠を外すSTEP.9雑コン・仕上げ玄関ポーチ・土間・給湯器置き場などの打設、仕上げ参考:IEsakuー初めてでも失敗しない!建築士の家づくりブログ我が家の一条工務店の家の基礎も同じような流れで進んでいましたよ。8月月17日午後3時27分PDT地縄は地鎮祭の時にすでに張ってありました。同日に地縄に沿って配置を確認しています。8月月29日午前1時10分PDT基礎の枠組みがつくってありました!この工程の前に地盤改良工事が入っています。9月月5日午前12時25分PDT写真を撮りながら、このビニールなんだ?と思ってたんですが、これが防湿シートってやつですね。これはただのビニールではなくて、地面から床下への湿気を防いでくれるシートとなっています。見えなくなるところですが、大事ですね。その防湿シートの周りに流されているのが捨てコンクリートです。9月月8日午後11時00分PDT鉄筋で基礎の強度を補っていきます。一条工務店の基礎は一般の住宅より基準が厳しくして建てられています。立ち上がり幅160mm(建築基準法は120mm)、主筋16mmの異形鉄筋を配置し、もっとも負荷のかかりやすい隅部はホールダウン金物で強化しています。引用:一条工務店公式ホームページ基礎の幅も太く、主筋も太く。他の網の目のように配置される鉄筋たちも他社と比べて幅が狭くなります。基礎の段階から丈夫で、耐久性のある仕組みを取り入れているので、地震に強い家を建てられますね。9月月11日午前12時30分PDT雨続きで、なかなか進まないとき。床ベースの生コン打設は終わっている状態です。ビニール敷いてありますが、中は雨が溜まって水浸し!!大丈夫なのか心配。外周、部屋の壁や収納が配置される場所にコンクリートを流していきます。台風接近とか雨やらで家から出ないでいたら、気付かぬうちにこの工程は終わってました。写真なし!!型枠ばらし次に行ったら、きれいに基礎が完成していました!もう型枠もありません。見ると狭いんですよ、延床30坪って。あぁ、もっとお金があれば広い家を建てられたのになぁってぼんやり思いました。9月月12日午後10時18分PDT階段が付いたら一気に家っぽくなってきた感じ!!排水管とか、何の配管だかよくわからないのも設置されてました。我が家の1階の排水問題、そのうち書きます。一条工務店べた基礎工事の期間は?途中で雨が続いたり、台風が来たりして進まない時期もありましたが、ちょうど1ヶ月程で終了しました。貰っていた工事のスケジュール表と終わりが1週間ずれましたが、始まったのも1週間遅れていたので、進み具合でいくとスケジュール通りといったところです。Instagramの投稿にも日付を入れたのでわかりやすかったかと思いますが、地縄張りや地盤改良工事は抜きとして、純粋な「基礎工事」の期間で見ると8月12日(実際はお盆前の8月11日頃)~9月11日でした。i-smartのべた基礎工事の流れまとめ基礎工事が終わって、ちょっと間取りの雰囲気も垣間見れるようになりました。一条工務店のi-smartのべた基礎工事は一般のべた基礎工事の流れとほぼ同じでした。その中でも一条工務店ならではの工夫もされています。他の住宅と比べて強度が強いのは安心につながりますね。内部工事が着々と進んでいます一条工務店の地鎮祭をするなら提携神社がおすすめ!事前準備はある?一条工務店の地盤改良工事!ソイルセメントの費用はいくらかかった?一条工務店の地鎮祭当日の流れを紹介!服装や挨拶まわりはどうした?上棟30日目を迎えました。基礎工事中の雨が心配。好きなものはスマホと多肉植物。暮らしの中のちょっと便利なモノ、お得なコトを伝えたいという気持ちで記事を書いています。