えてください!基礎の配筋について」についてご紹介しています。先週から基礎工事が始まり、今日現場に行くとすでにベースのコンクリが打たれていました。立ち上がり部分の横の配筋(鉄筋)の継ぎ手の重なりの長さをチェックしようと見ていたら、ところどころ継ぎ手の先がまっすぐに止められていなくて、斜め下方向に向かって止められていました。普通、鉄筋と鉄筋を継ぐ場合、重なる40CM〜の部分はまっすぐに重なって止められるべきではないのでしょうか?また、立ち上がり部分の縦方向の鉄筋ですが、ベースのコンクリートの表面から23CMしか出ていないのですが、これは普通ですか?心配になって同じ分譲地に建築中のほかのお宅の鉄筋の高さを測ってみたところ30CM以上はありました。明日、朝一番にHMに聞いてみるつもりですが、その前に教えていただきたいのです。20:06:00]しゃーみんさん、そういうわけにはいきません。我が家がどのように出来上がっていくのか見るのも施主の楽しみの一つです。我が家の配筋ですが、話を聞いたところ、曲げて止めているのは鉄筋が3本重なってしまうところで3本重ねて止めてしまうとその部分にコンクリがうまく巻かないため、空洞ができて強度が弱くなるからだそうです。鉄筋と鉄筋の間に隙間を作ってコンクリが入りやすくするのだそうです。それは納得できたのですが、もっと大変なことが発覚しました。性能保証をつけているのに現場にそれが伝わってなくて、配筋検査を受けないままベースのコンクリ打設が行われてしまっていたんです。性能保証がつくのを条件で銀行の融資を受けているのでこの後どうなるのか??始まったばかりなのに、なんだかもう疲れてしまいました。基礎打ち直ししてもらわないと。21:19:00]コンクリート打つ前の写真を手に入れる必要がありますね。住宅性能保証は第3者ですよね?写真を撮ってると思いますけど。21:43:00]とりあえず先ほどHMから連絡あり、基礎は打ち直しにするそうです。今後のことは明日の夜、担当者が来て話すことに。HMは工事の工程表の受け渡し日から遅れる分は「遅延何とか契約」にもとづき銀行のつなぎ分の金利など(?)HMが負担します、とのことでしたがそんなのあたりまえですよね。頭にきて電話で怒鳴り散らしてしまいました。明日の夜、何らかの提案(ただでオプションをつける)をしてくれると思いますが、なんだかラッキーなのかどうなのか。今後の付き合いも考えるとあまり騒ぎ立てずにそこそこのところで決着させないと・・・と思っているんですが。家を建てるのは気を遣うもんです。23:29:00]そそっかしい会社だね。現場管理をする者が少ない会社に起こりがちな連絡不足です。起こる可能性があるので、注意してください。11:27:00]スレ流れとは少し違うけど疲れたスレ主さんは取り壊し中の家見つけて基礎とか見てくるといいですよ自分は自分の家の取り壊しの時にその貧相さを見て、ああ、こんなでも40年壊れないで大丈夫だったんだと新築の家の基礎仕様を思い浮かべて悦にいってました。14:07:00]みなさんありがとうございました。昨夜、じっくり話し合い、これからはきちんと担当者自身が現場に行ってチェックし、みつに連絡を入れること。作業人数を増やし、工期の遅れを最小限にすること、などを決めました。今回は私が早めに気がついて指摘したので、基礎の打ち直しで済みましたが、もし気がつかずそのまま進んで完成なんてことになっていたらと思うと恐ろしいです。これからも大変だけどしっかり自分の目で見て納得して、安心して住める家を目指したいと思います。17:14:00]良かったですね。お隣さんは、これでもかってぐらい真剣に見回りに来ていたようです。嫌味にならん程度は行った方が良いかと思います。基礎の施工業者も変わっていましたよ。住宅保障の検査って結局なんだったんでしょうね。22:18:00]どこのHMですか。23:37:00]お疲れ様。これからも頑張ってー。1投稿するマンションブログ「スムログ」。えてください!基礎の配筋について」についてご紹介しています。一戸建てに関する口コミ掲示板です。