現地調査プランニングに先立ち現地調査をしてきました。南向きで整形地、平坦なのでとても計画がしやすそうです。新しい分譲地なので周りも建設ラッシュ。2.2019年03月31日ご契約プランが決まって、ご契約の日でした。見守ってくれているのが印象的です!これから始まるオウチづくり...楽しんでいただけたらと思います。縄張りO様邸の建設予定地に「縄張り」をしてきました。これは設計図を基に、建物の建つ位置にロープを張って配置を確認するものです。お施主様に確認していただき、問題なければ進めていく予定です。地盤調査O様邸の敷地では地盤調査が行われました。盛り土をした造成地なので少し心配でしたが1m以上下は堅い地盤。改良も不要でまずは一安心です。着工に向けて準備を進めています。分解可能なので1・2階の内部の様子も見ていただけます。模型は3Dパースより分かりやすいので、リアルな完成イメージをしていただけると思います。朝からとってもいいお天気だった今日、地鎮祭が行われました。順調にすすんでいます。配管が埋められて、基礎工事が進んでいます。基礎の形が出来上がって来ました。鉄筋検査が終わったので、これからコンクリートが流し込まれていきます。10.2019年05月29日コンクリートコンクリートが流し込まれて、鉄筋が見えなくなりました!これから、立ち上がりの部分に型枠が組まれていきます。現場では、作業がどんどん進んでいます。ホウ酸を散布しました。ための基礎断熱が入れられました。作業が進められました。棟上げ前日の集中豪雨から一転、晴天の日曜日に棟上げを行いました。お施主様が見守られる中、7名の作業員が次々と部材を組み上げていきます。夕方には大屋根の棟が上がり、野地板まで済ませて作業は予定通りに終了。お家の形が顕わになりました。O様、上棟おめでとうございます。野地板を貼る前に小屋裏断熱を施工しています。この工事は「桁上断熱」で詳細は後日説明させていただきます。樹脂窓の取付け現場では樹脂窓が取付られました。外壁はダブル断熱なので、窓も高性能なものを選んでいます。屋根には桁上断熱を採用して高い気密性と断熱性を出すための設計にしました。桁上断熱2階から上を見上げた様子です。変わり映えなく見えている合板は屋根の野地板ではなく、水平桁の上に張られた合板で、この上には既に気密シートと断熱材が敷かれています。今回は「桁上断熱」と言う構造で、外から断熱材を施工する事により施工性を良くし、気密性と断熱性の向上を図っています。これらの工事は上棟時に施工するので大変ですがメリットが大きい施工方法です。屋根にはアスファルトシングルが葺かれています。北米で一般的に使われているもので最近人気がある屋根材です。写真は大屋根の様子です。棟部分には小屋裏の換気をする部材が取付られています。外壁にはダブル断熱のEPS断熱材が張られています。これは見た目は50mmの厚みの発砲スチロールですが少し一般的なものとは違います。建材として消化剤が入っており自己消化性の機能を持つJIS規格品のものを使用しています。取付には専用のワッシャ付きビスで押えるように固定します。最終的にはこの上に塗壁材で仕上げる予定です。外張り断熱材2外部では外張り断熱材の取付け工事が終わりました。この外壁は外張り50mmプラス充填105mmの仕様で、UA値=4程度になるように設計しました。外部では左官さんが工事に入りました。EPS外張り断熱パネルに不陸調整のための樹脂モルタルを塗る様子です。パネルのジョイントやパネル取付のワッシャ部分の凹を平らにしています。平坦になったら全面に樹脂モルタルを塗り付けていく予定です。内部では外壁の断熱工事が完了しました。充填断熱材として高性能グラスウール105mmを使用しています。それに断熱と併せて重要なのが気密工事です。フィルム(ピンク色)を室内側に張り、室内の水蒸気を壁の中に侵入させない事で壁内結露を防ぎます。外壁の樹脂モルタル塗り外壁の下塗りの様子です。24.2019年07月08日フローリング張り断熱工事が完了し、床にはフローリングが張られています。ナチュラル感を出すためにあえて節のあるホワイトオークを選びました。このあと直ぐに養生されますので完成まで見る事は出来ません。外壁左官工事~スタッコ塗り外壁EPS外張り断熱工事です。仕上げの白いスタッコを塗る様子です。これが硬化したあと、もう一度スタッコを塗り付けます。外壁の仕上がり外壁のスタッコの上塗りが完成した様子です。ナチュラルでラフな塗り壁のパターンに仕上げました。この外壁は外張り断熱材の上に塗り重ねる事で、非常にひび割れしにくい一体の壁に仕上がっています。窓廻りのシーリング(防水)は表層に露出させないよう施工する事で耐久性の向上を図っています。現場では足場のネットが纏められている状態です。これはお盆前に台風養生をしたため。外部工事は完了しているのですが、太陽光パネルの設置のために足場を残しています。内部では造作工事もあと僅かです。現場内の材料もほとんどなくなり最終段階に入っています。29.2019年09月02日カラフルな玄関ドア玄関ドアが塗装されています。真っ赤な玄関ドアですが、シンプルな外壁のアクセントになり良く馴染んでいます。太陽光ソーラーパネル屋根には太陽光ソーラーパネルが設置されました。今回は初めての試みの「エナカリ」というシステムで、初期導入費用が不要になるプランを採用していただきました。31.2019年09月09日クロスリビング収納の中には、ドットクロスが貼られています。テンションが上がるクロスで、ドアを開けるとポップで元気になる空間に。32.2019年09月10日キッチン海外のキッチンをイメージしたカラーに、キッチンが塗装されました。インテリアの中心となる素敵なカラーです。33.2019年09月11日ランドリールームティファニーカラーのクロスのお部屋は。お気に入りカラーのお部屋だと家事もはかどります!!洗濯機もあるランドリールーム。足場が外され、外観が顕わになりました。白い塗り壁は青空に良く映えますね。内部では壁紙工事、外部では外構工事が進んでいます。オープンテラスにはウッドデッキと目隠しフェンスが取付られ、ブロック塀が設置されました。写真は舗装工事の下地づくりをしている様子です。定休日/日曜日(ご予約の方がいない場合)イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。