栗東に滞在中ずっと付け、WEBに上げていた日記は10月6日を最後に更新はストップした。これは、さきらと戦っていたという影響が全く無いとは言わない。それ以上に、この頃私達はいつもの公演の時と同様に、連日深夜日付けが変わっても作品のクオリティーを上げる為のミーティングを行い、朝は早くから装置や機材の設置作業をしていた。ゲネプロ・本番を控えたこの頃は、時間はいくらあっても足りない状況だった。これは最初から想定出来ていた事でもあった。結果として強行中止事件や本番に至るまでの詳細な経緯を観客の方々、blogを読んでくれていた方々に伝えられなかった事、記録が残せなかった事は、ずっと気に掛かっていた。遅くなってしまった事は素直に反省した上で、10月7日以降の事を、各日の出来事を中心に関連する以前以後の事象を含めて記そうと思う。10月7日(木)ゲネプロの日。作業は大きく遅れていた。深刻であったのは照明関係の設置作業だ。人手不足や、広大な会場での時間の掛かる配線作業、また電気系統のトラブルもあったが、一番の問題は当初私達の公演のさきら側の担当プロデューサーである山本達也氏と約束していた作業出来る時間が一方的に削られた事にある。さきら入りする以前の打ち合わせ段階で、基本的には作業は22時まで行える事は確認し合っていた。日によっては多少時間を超える事もあり得ると伝えていたし、特に照明の設置作業を行う10月4日・5日は深夜2時か3時程度までやらせて欲しいと要望していた。照明だけは日が暮れないと、チェックする事は出来ないのだ。それに対して、プロデューサー・山本氏の答えはこうだった。「2時3時という約束は難しいけれど、取り敢えず12時としておいて更に1〜2時間こぼれて作業するのは大丈夫。」しかし、さきら入りしてからの現実は全く違った。近隣への音の問題があるので、作業開始の9月18日から全日に渡って、22時には片付けを含め完全に撤収、音の出る作業は21時にまでにして欲しいという。後に大問題となる近隣への音の問題は私達はずっと気にしていた。何度も下見を繰り返していて、さきらの周辺はマンションが並ぶ住宅地である事は当然承知していた。野外公演を行うにあたり「音の問題は大丈夫なんですか?」と執拗に問うていたし、それに対し「大丈夫」という返答があっても、更に更に何度も何度も時間や日を改めて同じ質問をし確認していた。それどころか、プロデューサー・山本氏は私の想定以上の音量の公演を例に出し「こんなイメージなんですよ」と言い、私の方が逆に「今回はそこまでの大音量のノイズや爆音は狙ってはいませんよ」と説明した経緯があった程だった。私達は、必要があれば自分達自身が近隣に挨拶や説明に行くので、そのセッティングをして欲しい旨を付け加え、近隣への音の問題は無い事を確認して今回の公演へのGOサインを出していたというのに。21時という突然の提案に私は戸惑った。時間が足りなくなるのであれば、人手を増やすしかない。予算的にも時間的にも作業人員を大幅に増やすという対処は厳しかった。付け加えると、今回はプロデューサー・山本氏の要請で、さきらで募集する公募スタッフとの共同作業を依頼されていた。その公募スタッフに申し込んでくれたのは9名(非常に意欲的で、真摯な素晴らしい9名だった。一人の脱落者も無く全員が最後まで参加。)私達は、ワークショップを通じて練習し、公募スタッフに演奏して貰おうと考えていた金属打楽器隊の音楽的な面、そして美術・装置の設営に必要な人数などからして、少なくとも20名は必要だと伝えていた。さきら入り以前に、とてもその数には届きそうにない経過である事が分かり、対応策が必要となった時もいつも帰ってくる返答は「集めます。