土台(木曽檜)の据え付けを行っています。建て方準備が進んでいます。作業場で垂木の加工を行っています。建て方の準備が始まりました。24ミリの床合板の加工を行っています。水道ほ本管取り出し工事を行っています。下水の配管工事が進んでいます。母屋敷地内を掘削しています。内部床下配管を行っています。終了し、給排水設備工事が始まりました。建物周りの配管工事を行っています。基礎工事が完了しました。内部立上り基礎工事が進んでいます。内部立上り部分の型枠を取り付けています。基礎の耐圧盤コンクリート打設が終了しました。今日は、お客様に会社まで御出で頂きました。工事に携わるパートナー業者との顔合わせ会です。鉄筋工事が終了しました。今日は鉄筋の配筋検査を行っています。外周部型枠の建ておこしを行っています。あたり、地鎮祭が行われました。これから工事完成まで「安全第一」で頑張ります。設計コンセプトリビング・ダイニング・キッチンのスペースは、広々とお使いいただける工夫があります。1階にファミリークロゼットを設け暮らし易さも備えています。歴史を感じる母屋と同一敷地への計画ですので、景観に馴染むデザインとしました。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。