C-HOUSE|岡山の住宅(分譲住宅)をお考えならキヤプラスC-HOUSE親切丁寧な仕事が評判です。分譲住宅(岡山)をお考えなら当社にお任せください。/平成25年4月<2012.12.16>建物の形に地縄を張り、配置の確認していただきました!<2012.12.17>地盤調査を行いました!<2013.1.10>いよいよ着工です!地盤改良工事中です。<2013.1.11>たくさんの杭で家を支えます!<2013.1.18>基礎工事中です。鉄筋を組んでいきます。<2013.1.19>検査機関による、配筋検査を行いました!<2013.1.19>配筋検査後土間コンクリートを打設しました。1階部分がすべて組まれました!<2013.2.7>2階もどんどん組まれていきます!<2013.2.7>お昼はYUちゃんが、お手伝いしてくれました。現場がとても和みました♪<2013.2.7>初めて組み上がったお家の中を散策です!<2013.2.7>屋根にルーフィングを貼り、今日の作業は終了です!<2013.2.7>最後に皆で記念撮影です!C様、本日は本当におめでとうございます!これからどんどん現場は進んでいきます。完成がとても楽しみですね♪<2013.2.9>第三者機関による中間検査を行いました!<2013.2.22>階段施工中です!<2013.2.22>壁に断熱材が隙間なく入れられています。<2013.2.26>フローリングが貼られ、丁寧に養生中です!<2013.3.8>天井下地施工中です!<2013.3.9>外壁工事中。サイディングを貼っています!<2013.3.10>C様ご家族で現場を見に来られました!お部屋の広さを確認中です!<2013.3.13>キッチン組立中です!<2013.3.13>木工事も終盤です!クロス下地となるプラスターボードを貼っています。<2013.3.16>収納部に上棚を取り付けています。<2013.3.19>外壁工事が完了しました!割り石模様のオシャレなサイディングです。<2013.3.26>内装工事に入りました!パテ処理を行っています。<2013.3.28>玄関タイルを施工中です。ピンク色でかわいいタイルです!<2013.3.28>内装工事も終盤で、もうすぐ完成です!<2013.4.6>爽やかな白一色の素敵なお家が完成しました!お施主様のご厚意で、完成見学会を開催いたしました!<2013.4.6>LDKは広々18帖です!<2013.4.18>お引渡しご家族揃って、初めての玄関鍵開けです!<2013.4.18>最後に全員で記念撮影です。C様、マイホームの完成本当におめでとうございます。隔週水曜日お問合せ・ご相談フォーム家族で住む岡山の住宅(分譲住宅)をお考えならキヤプラスにご相談ください。TypeHomeMenuPageTop。