菊原棟梁を始め美し信州建設のパートナーの職人さんで立派に仕上げご満足頂けるよう頑張ります。外周部立ち上がりコンクリートを打設しました。上がりコンクリートを打設しました。これで脱型をし整地が出来たら建方になります。終わり設備配管工事に入りました。この頃雨の日が多いので現場も泥濘んで大変ですが仕事は丁寧に進めています。は建方に向け床パネルなどの加工を初めています。晴れ間を見て土台を据付ました。基礎工事では丁寧に仕上げて頂いたので本当に精度を高く土台を据える事が出来ました。床パネルを濡らさないように厳重に養生をしました。本日は仮設足場を組立ます。建物の周りも防草シートを倍の広さにして泥濘に対処しました。朝早くT様とお祓いをし棟梁の菊原さんの指揮のもと柱を建てました。この梅雨の中本当に一日良い天気に恵まれ楽しく作業が出来ました。建方も何事もなく順調に進みT様の家が無事建ちました。養生もしっかり出来たので少々の雨では心配ありません。これからも梅雨は続くので養生には出来るだけ気を使います。建方から金物の取付も終わり外壁の断熱材を張る作業に入りました。屋根の板金工事を進めています。一文字葺き色はジェットブラックです。T様は色で悩まれていましたが、本日お休みで確認頂きました。この色で正解だとお言葉を頂きました。終わり屋根上足場を掛けました。看板シートが綺麗に見える様位置を変えました。壁の断熱材サッシ取付から軒の工事になりました。終わりこれから珪酸カルシューム板を張るところです。ここでは空気の通る部分を確認し工事を進めます。建方よりほぼ1ヶ月外部木工事は軒天も終わりこれで壁の仕上げガルバリューム張りの工事に入れる様に成りました。板金工事ガルバリューム鋼板スパンドレルを張っています。7月も後半になり梅雨が開けかなり外気が熱く成って来ました。その中で作業は大変です。防水工事ベランダの防水工事が終わりました。巾が3.6m奥行が1.8mあるのでゆったりとしたベランダです。電気配線を進めています。材木が見える部分は空間が狭いので考えて配線をするので気を使います。2階はモルタル仕上げです。遠藤さんが下塗りの段取りに入りました。外壁モルタル下塗りを進めながら破風の塗装も出来ました。これで樋を取付られます。杉の羽目板を縦張りにしました。軒も杉板でアクセントのある玄関に成りました。電気配線工事2階の電気配線を進めています。天井は仕上がっているのでスイッチなど位置を確認して慎重に穴あけをしました。木工事は1階の天井プラスターボード張りを進めています。ほかの材木に傷を付けないように養生を厳重にしての作業です。木工事2階床張りが終わりこれから開口枠の取り付けから壁張りの工事に入ります。その前に隙間が出来やすい部分にウレタンで埋める作業をしました。確認しながら丁寧に行いました。外部は吹付け塗装工事を進めています。木部を所々配置する事で良いアクセントに成りました。木工事2階木工事は開口枠を入れながら壁ボードを張っています。外部は塗装工事も終わりに近づき木部取り合いのコーキングしました。足場が取れ全景が見れるように成ります。木工事2階のプラスターボード張りももうじき終わり1階の造作に来週は入る予定です。木工事1階は開口枠取り付けから進んでいます。和室は特に材木の加工が多いので気を使って作業をします。木工事もキッチン部分に取り掛かりました。寸法などを確認しながら進めています。終わり足場を解体しました。全景が見れるように成りましたがとても綺麗です。内部もこの調子で頑張ります。ミリ単位の仕事は慎重にかつ丁寧に確認しながら進めます。廊下廻り壁ボード張りに入りました。和室は最後の押入部分の桐板張りです。階段が終わり階段下の物入れ仕上げです。狭い場所なので釘を打つのにも一苦労です。よる木工事検査を受けました。不備が無いように事前にチェックはしていますがやはり緊張します。収まりやキズなどの不備はありませんでしたがこれからの仕上げでキズが出来ないように注意をして進めます。棟梁の菊原さんも社長のOKが出たので安心したそうです。外部は外構工事に入りました。庭に土を入れ歩道に沿ってコンクリートの土止めを作ります。内装工事も終わり電気器具取付などまとめを進めています。完成検査に成りました。社長に隅々まで観て頂き時間を掛けチェックしました。完成検査は大変緊張しますが合格を頂くと自信に変わり喜んで頂けるお引渡しに成ると思います。完成リビングの隣にある和室は建具を開放するとリビングとの繋がりでより広い空間になります。完成キッチンは対面式になっていて隣には食品庫もあります。白色を貴重に清潔感あるキッチンに成りました。完成リビングの完成です。したリビングには吹き抜けがあり気持良い明るいリビングに仕上がりました。本日、ホルムアルデヒドの測定検査を行いました。厚生労働省ガイドライン0.08ppm。T様のお住まいは、0.01ppm以下の数値となりました。完成2階フリースペース窓からは山などの景色が一望出来ます。これからの既設紅葉が美しく最高ですね!。ベランダ部分を材木を使いアクセントを取り玄関の格子などモダンな和風に仕上がりました。庭には新しい土をいれいつでも植栽が出来るように成っています。5月末からの基礎工事より約5ヶ月間色々ありましたが楽しく現場を進めさせて頂きましたT様のおじい様からのお付き合いで頂いた仕事ですが今回も出来る事は精一杯させて頂きました。明日お引渡し式ですが、これからも長いお付き合いよろしくお願い致します。53.2019年10月30日お引渡式お引渡式を行いました。「想像以上の出来に、感謝してもしきれない気持ちです」とT様。お喜びいただけて、私たちもとても感謝しております。これからも、長いお付き合いをお願い致します。ありがとうございました。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。