地祭り地祭り・安全祈願祭を行いました。段取りが出来次第工事が始まります、I様これから宜しくお願いいたします。連休の中日ですがストックしている砕石を使用しながら、基礎工事を進めていきます。完了し配筋検査を行いました。検査後設備のスリーブを入れ、明日より型枠の返しを行いコンクリートの打設に進みます。昨日より始めた鉄筋工事を進めています。耐圧盤と外周部立上りのコンクリート打設を行いました。バイブレータを細かくかけながら打設していきます。建前の段取り工程である屋根に使用するタルキ材の加工作業が始まりました。外周部の型枠がはずされて整地も一部を除いて完了しました。本日内部立ち上がりと玄関の土間コンの打設を行いました。保管してある木曽桧の柱材を、プレカット加工の為に搬出しました。給水と下水の先行配管を進めています。土台敷き天候に恵まれた中で土台敷きを行いました。県産材の木曽桧と唐松材を使用しています、平行して床下の設備配管も進めています。向けて先行足場の組立が完了しました。祝上棟!天候に恵まれた中で建方を行いました。手際良く工事が進み夕方には屋根が出来上がりルーフィング張りまで完了しました。屋根の通気が完了し屋根葺きの段取りが出来上がりました。14日に荷上げを行い屋根を葺いていきます。筋交い・間柱入れ建物の1階部分より本筋交いと間柱入れを進めています。筋交いの型を取り入れ終わってから、耐震金物を取付けます。屋根材の荷上げを行い屋根葺き作業が始まりました。窓マグサが入りサッシの取付が始まりました。断熱材ネオマフォーム張りが始まっています。ブルーシートで囲われていた外壁も、断熱材が張られてシートが取れ建物内部に自然光が入って来る様になりました。終了し、透湿防水シート張りが進められています。通気胴縁の取付作業を進めています、GLから1mまでの部分はシロアリ対策から防蟻処理を行わなくて良い材料の桧材を使用しています。20.2019年07月23日UB組立ユニットバスの組立を進めています、少しづつ形が出来てきてイメージがわかる様になってきました。21.2019年07月25日ラス下張り外壁のモルタルの下地となるラス下が張りを進めています。電気配線工事が進められています。羽目板張り玄関廻りの信州産唐松を使用した羽目板張りが完了しました。24.2019年08月02日2階床の遮音ボード外部作業がまとまりいよいよ建物内部の造作工事です。2階の構造用合板の上に遮音を兼ねて石膏ボードを張っていきます。唐松集成材を使用した階段の据付工事を進めています。後もう少しで階段が完成します。和室天井張り和室の天井工事が始まりました。杉の羽目板を使用して一枚ずつ張りながら仕上げていきます。吹抜け部分の格子取付作業が始まっています。それぞれの格子材の目・色のバランスを見ながら番号を振って、一本一本格子を取付けていきます。吹抜けの手摺を兼ねた格子が完成しました。格子が取付きます、取付前の粉かな細工をしていきます。下塗りそとん壁の下塗りが仕上がりました、しばらく養生期間をおいて仕上げを行います。31.2019年09月17日スパンドレル張り1階南側部分のポイントになるガルバリューム鋼板のスパンドレル張りが始まりました。外壁のそとん壁の仕上げ(上塗り)が終了しました。足場が外れて全体が見えるのが楽しみです。完了し足場の解体を行いました。シートに覆われていた外観がはっきり見えるようになりました。和室とリビングの間仕切り壁の作成です、3本のふすまが引込まれる形になるので田中棟梁も大変です。35.2019年10月07日2階が仕上がって来ました!2階部分も壁のボードが張られて細かな部分のまとめに入ってきました。36.2019年10月10日キッチンのバックケースキッチン後ろの収納家具が形になってきました、下台もここに引き出しを付けて天板を乗せると完成になります。完了した部分の検査を行いました。38.2019年10月16日2階の内装工事2階部分から始まった内装工事が進み、部屋廻りのクロスが仕上がってきました。玄関のタイル工事が始まっています、玄関ポーチと洗面手洗器前部分の施工をしていきます。40.2019年10月21日キッチン組立キッチン開始システムキッチンの組立工事が始まりました。養生が取れました!内部の養生・片付けが完了しました。明日クリーニングを行って完成見学会となります。工事が完了し完成検査を行いました。床塗装クリーニングが完了しI様によって床塗装を行いました。御夫婦揃って丁寧に床を塗っていきます。本日、ホルムアルデヒドの測定検査を行いました。厚生労働省ガイドライン0.08ppm。I様のお住まいは、0.01ppm以下の数値となりました。内観リビングよりシンプルなつながりを持つLDKは感じられる広さが膨らみます。和室や吹抜も一役買っています。北西方向より片流れの大きな屋根が、外観に落ちつきを作ります。玄関先にはアクセントで唐松の板張りを。47.2019年11月04日お引渡式お引渡式を行いました。「家族みんなで楽しんで家づくりが出来ました」とI様。思い出に残る住まいづくりとなり、私たちもうれしいです。長い間大変お世話になりました。これからも、長いお付き合いをお願い致します。ありがとうございました。48.2019年11月05日お世話になりました工事中は大変お世話になりました。新しい家でこれから数々の思い出を刻んでいって下さい。私もご家族皆様の笑顔が良い思い出になりました、これからが長いお付き合いになります。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。