物件データ1.2020年02月22日ラス下張り外壁のモルタル(そとん壁)塗の下地となるラス下張りが進んでいます。さんによる電気配線工事が始まりました。鋼製建具取付け2階部分からサッシの取付け工事が進んでいます。本日中には1階のサッシ取付けも完了します、防犯面も安心出来る様になります。ネオマフォームが張りあがりました、断熱の上に透湿防水シートも張っています。現場に搬入されました。断熱工事を完了させてから鋼製建具を取付けていきます。屋根葺き覚新工業さんによる屋根葺き工事が始まりました。本筋交い入れ屋根工事がまとまり二階部分から、本筋交いと耐震金物の取り付けが始まりました。晴天の中で建方を行いました。祝上棟!工事も順調に進み夕方無事に上棟式を行いました。明日の建方に備えて先行足場の組立を行いました。息のあったコンビで、安全に作業出来る足場を組み上げていきます。工事に携わるパートナーが一同に集まり着工式を行いました。K様の家をパートナー全員が協力をして良い家を造っていきます、宜しくお願いいたします。土台敷き心配していた天候をみながら土台敷きを行いました。県産材の木曽桧と唐松集成材を用いて床組をしていきます。木曽桧を使用した破風板の加工を始めました。表面を一回削ってから裏側に小穴のシャクリを作り、どこにの面に使用するか振り分けていきます。建方に向けての事前準備が始まりました。作業床となる構造用合板に番付を付けながら、柱のくる部分をカットしていきます。基礎工事が完了しました。外部の設備工事も細かな部分のまとめを残す所まで工事が進みました、出来上がった基礎に仮設の屋根を掛けて養生を行いました。木曽桧の柱をプレカット加工を行う為、倉庫より搬出をしました。平行して、昨日より設備工事を開始しました。建物北側部分のスペースの狭い部分だけ先行して配管を進めます。その後勝手口の型枠を組み上げて、内部立上りと外部土間等のコンクリート打設を行ないます。型枠工事が完了し、コンクリートの打設を行いました。耐圧盤となる平ら面(土間)と基礎外周部の立上りを一緒に打設していきます。完了し本日配筋検査を行いました。明日から型枠の返しを行い、来週のコンクリート打設にむかいます。型枠が仕上がり、鉄筋の配筋工事がはじまっています。砕石地業まで完了し、本日午後よりステコンクリートを打設しました。船田土建さんによる基礎工事が始まりました。外周部の床掘りを行いながら、砕石を敷き込んでいきます。敷地廻りにネット・出入口ゲート・仮設トイレの設置作業を行いました。住宅街での新築工事、周りにはもう完成して生活をされているお客様もいらっしゃいます。近隣の方に迷惑がかからない様に注意して工事を行ないます。地祭り晴天の中で地祭り・安全祈願祭をおこないました。来週から本格的に工事が始まります、K様これから宜しくお願いいたします。設計コンセプト建物の中央に設えたキッチンからリビングや和室が見渡せる間取り。リビングの吹抜にスケルトン階段がかかり広がりを造ります。パッシブエアコンで年中快適な室温環境を造ります。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。