完了し樹脂窓が取付けられました。この窓は断熱性と気密性に優れています。明日は雨が降る天気予報なので濡れないよう防水紙が張られました。上棟が完了し、外壁の下地として「ダイライト」と呼ばれる面材を取り付けています。この面材は耐震性に優れるほか、防火性や透湿性にも優れています。重量があるので3人がかりの作業になりました。3.2020年02月19日アスファルトシングル葺き屋根にはアスファルトシングルと呼ばれる屋根材を葺いています。これは薄くて軽い屋根材で低コストで施工でき、メンテナンス性が良く葺き替えも簡単という特性があります。桁上断熱2桁上で野地板を貼る前の様子です。この上にグラスウールを敷く場合もありますが、今回は弊社が得意とするセルロースファイバーを吹込む予定です。この合板と下の天井との間には空間(空気層)があり、更に天井の断熱効果を高める構造にしています。桁上断熱1最上階の桁の上の様子です。弊社では「桁上気密」と「桁上断熱」を実現するため写真のような組み方をしてます。普通の納まりに見えると思いますが、かなりの拘り部分になります。この桁上に張られた合板面で気密をとるため、隙間が出来ないようジョイントにテープを貼って気密を高めています。断熱で一番大切なのは隙間が出来ないよう「気密」を徹底する事が求められます。上棟1加工された木材が次々と吊り上げ組立られていきます。上棟は打ち合わせを何度も重ねてやっと形になる瞬間。高さが出ると一気に完成のイメージが出てきます。床下システム土台敷きと同時に床下システムを設置します。これは全熱交換型24時間換気システムで床下空間を使うのが特徴です。熱を捨てないのは当然ですが給気は高性能フィルターを通して部屋に取り込まれますので、花粉やPM2.5の防除に有効です。この空気の流れを利用してエアコン1台で全館暖房をします。土台敷きいよいよ大工さんの工事です。上棟に先立ち土台が取付けられました。今回も床下エアコンと24H床下換気システムを導入するので、基礎の断熱を強化しています。床下空間のコンクリート面には全て断熱材を張り付けました。基礎断熱では外周部分のみ断熱材を張り付けるのが普通ですが、弊社では全面断熱としています。保温効果を高めた方が床下エアコンの効果を発揮しやすくなると考えています。基礎コンクリートが完成すると外部の配管工事です。土に埋まる工事は先に済ませないと完成した家を汚す事になります。基礎コンクリート基礎コンクリートが完成しました。今年は暖かいのでコンクリートの凍結の心配がなく強度も良好です。基礎鉄筋工事ベタ基礎の鉄筋工事が完了しました。補強筋など図面通りに施工されているかチェックしました。このあと鉄筋検査をしていただいてコンクリートを流し込む予定です。擁壁ブロック基礎工事と同時に擁壁工事を進めています。今回は「擁壁ブロック」と呼ばれるものを使用しました。普通のコンクリートブロックに見えますが実は別物。ブロック内部が空洞に後でコンクリートを流し込む構造になっており、型枠工事が不要です。ベースコンクリートと一体でL型擁壁が作れるので便利なブロックです。基礎工事が始まりました。職人さんと建物の位置や高さを打合せした後、バックホーと呼ばれる重機で掘削開始です。隣接地は空き地なので工事がしやすいです。今日は、地鎮祭でした。寒い中でしたが、しっかりとご祈祷していただきました。縄張りK様邸の建設予定地に縄張りをしました。これは配置図で建物の建つ位置にロープを張り、周囲との関係を確認するものです。申請してしまうと変更は出来ませんので、お客様にも確認していただきます。建築模型が完成K様邸の建築模型が完成しました。3方向から良く見える敷地なので、どの角度からも綺麗にみえるようシンプルなラインの外観にしました。連続する窓もこだわり。グリーン化事業の長期優良住宅使用なので現在申請中です。定休日/日曜日(ご予約の方がいない場合)イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。