2020年東京オリンピックまでに日本が抱える3つの不安。オリンピック東京ホームコラム2020年東京オリンピックまでに日本が抱える3つの不安。東京オリンピックは2020年7月24日(金)からの開会式にて熱戦の火ぶたが切って落とされます。した「ヘリテッジゾーン」と、有明・お台場・夢の島・海の森など東京湾に面した「東京ベイゾーン」を中心に競技が行われます。武蔵野エリアで行われるほか、サッカーの一部やゴルフ・射撃は東京都外での開催となります。場と葛西臨海公園の2件を2017年度、夢の島公園を2018年度に、それぞれ工事が始まる予定です。2016年度には8件、そして2018年度から2020年度にかけては12施設の建設が集中して行われることになります。■アテネ、ソチ、リオ、平昌オリンピックはなぜ遅れたのか近年のオリンピックは、2008年北京オリンピック、2012年ロンドンオリンピックを除いてそのほとんどで施設建設が遅れ、直前になって大幅な計画変更を余儀なくされています。年は、オリンピックの原点とも言えるギリシャ・アテネでの開催でした。大幅に遅れ、大会直前まで開催が危ぶまれました。工事の遅れが問題になっていたのは、メイン会場であるオリンピックスタジアムとマラソンコース。多くの問題が重なったためでした。2014年ソチオリンピックでも会場施設の工事の遅れが目立ち、一部は未完成のまま開幕しました。遅れた理由は、開催費の総額が500億ドル(4兆6000億円)に達し、オリンピック史上最高額となったことでした。これから開催されるオリンピックでも工事の遅れが指摘されています。年に開催予定のブラジル、リオオリンピック。60%だったのに対し、リオはまだ10%です。昨年、W杯ブラジル大会で大あわてした悪夢が、また繰り返されそうな気配です。韓国、平昌オリンピックも準備が滞っています。8200億ウォン(約878億円)まで膨れ上がる可能性があります。■東京オリンピックの準備が間に合わないと考える3つの理由では2020年の開催まであと5年に迫った東京オリンピックは大丈夫なのでしょうか。準備が間に合わず直前になってたいへんなことにならないでしょうか。私が間に合わないと考える理由は3つあります。