12:50)コネクタの取付が完了し、検査を進めております。発送は18日水曜日までに行います。20:50)前期分の発送が完了しました。後期分は本日チューブ処理及び・ラベルの取付を行います。0:30)作業が遅れており申し訳ございません。予定通り作業を再開できております。現在コネクタの取付が50%完了しました。明日にまとまった時間が確保できるためスピードを挙げて作業を行います。お時間頂き、また当方の都合で納期が遅れまして大変恐縮ですが最後までどうぞよろしくお願いいたします。オーダー番号19番以降および、オーダー変更された方は後期にて対応しておりますがプラグの取付を行なっております。前期より早く対応が出来る状態です。こちらもお時間を頂き、また当方の都合で作業に遅れが発生しており恐縮ですが引き続き宜しくお願いいたします。11:00)おはようございます。プラグ部の保護用チューブを取りつけ、ラベルの取付を行なっております。AL-APOLLOの過去のロット納期(3~5週間)と比較して遅延している状態にあります。製品ページ上では3~11週間としておりますがそちらには間違いなく発送できますのでご安心くださいませ。遅延の理由としましては以下の2つです。1.分岐部の収縮チューブ処理が難航したため2.1月30日まで作業時間の確保が厳しい状態が継続するため。これにより約1・2週間ほどの作業の遅れを見込んでおります。お待ち頂いている中、当方の都合で納期を伸ばす形になり大変恐縮ですが、ご理解とご協力下さいましたら幸いでございます。良い製品を届けられるよう、作業は継続してまいりますので何卒宜しくお願い申し上げます。2:00)現在、分岐部のチューブ処理を行なっております。購入したチューブの口径の誤差が大きいため難航しております。お時間頂き恐縮ですが引き続き宜しくお願い致します。1:00)AL-Themisの処理は線材切り出し・プラグ取付・ケーブルのツイスト処理が完了しております。本日は、収縮チューブを分岐部前まで通し熱収縮処理を行いました。引き続き分岐部のチューブ処理、ラベリングを行います。オーダー過多につき第1ロットを2つに分割しました。オーダー番号19番以降・1月4日以降にオーダー変更をされた方の大半は第1ロット後期に割り当てられております。お待ちいただいているなか大変恐縮ですが、品質維持のためご協力に賛同下さいましたら幸いであります。Themisのチューブ熱処理完了。11:00)プラグ輸入が完了しました。オーダーナンバーが30番以降の方とオーダー変更された方につきましては第1ロット後期にて進捗をお伝えします。次回の入金確認は12月29日を予定しております。年内の入金確認はこれで最後になります。8:00)Themisのオーダーは昨日23:59に締切ました。多くのご応募、誠にありがとうございます。オーダーフォームにご登録頂いている方にはメールを返信しておりますのでご確認宜しくお願い致します。納期は過去実績より本日より3週間から6週間程度と予測しております。オーダー締切に伴いましてコネクタなどの発注を行いました。年内に到着するかは厳しいところですが目安としては2週間程度になります。配送の遅延と年の暮れで目安にもきわどさもありますが、何卒宜しくお願い致します。18:00)AL-Themisの進捗をお伝えするページを作成しました。納期の参考にご活用ください。ステータスについて・ご返信待ち当選者の皆様にご連絡をお送りしました。発送に必要な情報などフォーム、もしくはメールに従い期日までにご連絡ください。ご返信を確認後に線材を取り寄せます。納期は約2週間程度です。線材輸入と同時にプラグ・コネクタの輸入も行います。納期は約2・3週間です。線材より若干遅く到着することが多いです。第4ロットよりコネクタは全て海外製へ切り替えのため、コネクタの違いによる納期の違いはなくなりました。海外からの材料が揃いましたら製作を始めます。今回は、ロット単位で全工程並行して製作を行います。主な狙いはロット全体の消化速度向上とケーブルの精度向上。全てのケーブルの製作終了と共に発送の準備を行います。→コネクタ取付→動作確認テストとなります。・発送ケーブルを発送しました。東京より500km以上離れているところは到着まで2・3日、500km以内であれば1・2日で到着の予定です。レターパックの方はトラッキングナンバーをお送り致します。