コンセプトサステナブル建築物先導事業(省CO2先導型)採択プロジェクトでリアルZEH(ゼロエネルギー)を実現しています。大屋根を利用した大きな吹抜けを持つパブリックな大空間もOMXならではの快適を実現します。太陽熱と空気熱の最適な融合によって、季節、天候に左右される事がありません。地祭りあいにくの雨降りになってしまいましたが、本日地祭りを行いました。雨っ降って地固まると言いますが、雨によりお清めもしていただきました。これから本格的に工事が始まってきます、O様宜しく御願いいたします。さんによる基礎工事が始まりました。建物廻りの床掘りを行い、耐圧盤となる部分の下地を造っていきます。枠が組みあがり本日より鉄筋工事が始まりました。保管されていた木曽桧の柱が、来週行うプレカットの為に本日倉庫より搬出を行いました。ハウスGメンによる一回目の配筋検査を受けました。設計図書通りに施工されているので、問題ありませんから工事を勧めて下さいと合格を頂きました。耐圧盤と外周部立上りのコンクリート打設を行いました。給排水設備の配管工事を進めています。本管取り出し現場で使用する水道の本管取り出し工事を行いました。工事に携わるパートナーが集まって着工式を行いました。来週には建方へと工事が進みます、O様宜しくお願いいたします。土台敷き本日土台敷きを行いました。天候が心配されましたが夕方には無事しっかりと養生を行い完了しました。祝上棟!心配された天気でしたが、梅雨の合間の好天の中で建方を行いました。職人さんたちのチームワークにより、無事夕方上棟式を行いました。間柱入れ筋交い・金物がまとまってきて間柱・サッシマグサ入れを行っています。現場搬入されて、取付工事が始まりました。断熱工事サッシの取付が完了し外壁の断熱材張りを進めています。15.2019年08月02日OMX天井裏のダクト配管の工事が始まりました。小屋裏からの配管をそれぞれの部屋に分岐をする為の4分岐ボックスが、天井裏になる部分に取り付けました。屋根工事まとめ屋根のガルバリューム鋼板葺きのまとめ工事です。雨の心配も無くなります。17.2019年08月08日OMXダクト配管OMXの天井裏に配管しているダクト配管です。断熱で被覆されたダクトが各部屋の天井吹き出し口に向かって伸びていきます。18.2019年08月20日フローリング張り二階部分から県産材の唐松を使用したフローリング張りが始まりました。吹抜け部分の勾配天井が出来上がってきました。登り梁の間に下地を組み下張りをした上に、仕上材のシナベニアを張って仕上げていきます。パネル設置工事が完了しました。21.2019年09月04日1階フロ-リング張り上原棟梁が1階のフローリング張りを進めています。プレカットにて加工されて現場に納品された階段材を、上原棟梁の方で現場に合わせながら据付ていきます。出入口枠取付1階部分では窓枠の取付が完了し、出入口(建具枠)の取付を行っています。和室工事1階の和室造作が始まりました。一段床を上げて畳下に引出し式の収納が出来てきます、どんな仕上がりになるのか楽しみにお待ちください。防水紙とラス網張りが始まりました。今週中には網張をまとめてモルタルの下塗り工事へと進めます。石膏ボード張りリビング廻りの壁ボード張りを進めています。造作工事中リビング西面の壁が仕上がってきました、これから造作家具を作りながら進めていきます。左官工事-1モルタルの下塗りが先週末で完了しました。養生期間をおいて仕上げの上塗りを行います。左官工事-2外壁の仕上げモルタル塗が始まりました。木工事も大津目です!最後に残っていたリビング廻りの造作家具が形になってきました。先日製作をしていた造作家具が出来上がりました。階段手摺部分と細かな部分のまとめを残して、内部の木工事は完了に近づきました。始まっている外部の塗装工事です、本日仕上げの吹付けを行って吹付け工程は完了になります。木工事が完了し、中嶋社長立会の木工事完了検査を行いました。解体を行いました、いよいよ建物全体が見えるようになりました。内部のパテ処理が完了しクロス張りが進んでいます。玄関のタイル工事が始まりました、モルタルを使用しタイルの下地を作っていきます。電気の照明器具の取付工事が始まりました。38.2019年11月08日キッチン組立開始システムキッチンの組立工事が始まりました、壁のキッチンパネルの施工をしキッチン本体を据え付けていきます。建物にクワトロソラーが載った建物が完成しました。床の養生が取れました!内部の工事が完了し床養生を取りました。水道の通水を行い給水・給湯・排水に漏れが無いか検査を行っています。畳の敷き込み最後に残っていた畳の敷き込みを行いました。いのもと完成検査を行いました。床塗装!引渡し前にO様ご家族による床塗装を行いました。子供さん達も参加しながら2階より始めました、皆さんの思い出の1ページになったと思います。本日、ホルムアルデヒドの測定検査を行いました。厚生労働省ガイドライン0.08ppm。O様のお住まいは、0.01ppm以下の数値となりました。大きな吹き抜けと大容量の収納を備えた内部に仕上がりました。外観8kwの容量を持つクワトロソーラーを備えた、大屋根のどっしりとした建物が完成しました。48.2019年12月06日お世話になりました工事中は大変お世話になりました。一つ一つの使い方を考えた建物が出来上がりました、床塗装を行って頂き想い出の1ページになったと思います。これからご家族5人で、より多くの想い出を築いて頂きたいとおもいます。49.2019年12月06日お引渡式お引渡式を行いました。「手でひとつひとつ造り上げるところから見せてもらいました。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。