浴室システムバスへのリフォーム工事事例。新しいお風呂にはいれるまでの工事の流れを写真と合わせてご紹介です。今回、工事はしないが通路として使わせていただく部分などを傷や埃などから保護するために養生をさせて頂きます。2既存浴室の解体工事バリバリバリ!音がします。今回の工事で一番賑やかな工程となります。期間と致しましては、養生含め、1~2日程度です。壁や床部分のタイル、必要であれば脱衣場との間仕切り壁も撤去いたします。床タイルの下地の土もすき取り、今後のメンテナンスを容易にする床下高を確保いたします。3設備配管・土間コンクリート工事システムバスが入る分だけの解体が完了すると、次に給水、湯、排水を所定の位置まで移動する配管工事と電気の配線工事をいたします。その後、据付用の土間コンクリートを打設し1日~2日程の養生期間を設けます4メーカーによるシステムバスの組み立てシステムバスの組み立ては、メーカーによる責任施工になります。大体の1日て組み上がるケースがほとんどです。この工事の後、設備や電気を接続し、脱衣場の工事を待たずに仮に入浴することが可能となります。浴室の入り口廻りの枠や壁を復旧していきます。プランにも依りますが、ドア枠廻りのみの工事の場合は1~2日が目安となります。6仕上げ工事いよいよ内装の仕上げ工事です。脱衣場のクロス張りや、その他の仕上げをしていきます。ここまでで解体から約10日、浴室の仮使いができるまでで約1週間程の工期となります。当ホームページの管理人。その他、イベントの企画、チラシの製作なども担当いたしております。