>東電担当者へ連系状況を聞きましたが、、、2019/04/03こんにちは、りょうです。事業計画認定が出たので東電担当者に連系についてどうなってるか確認しました。返答としては「先日、設計依頼を出しました。設計には約6ヶ月かかります。シャントリアクトルという機械の設置が必要なのでこちらも6ヶ月かかる見込みです」と回答が来ました。こちらは2018年8月に東電へ申請を出した案件です。申請後今まで全く何もしてなかったのと設計が半年待ちという事に唖然としました。シャントリアクトルというものを設置しなくてはいけない事は以前に東電担当者から話は聞いてましたが設計後にシャントリアクトルの設計開始という事で連系まで約一年!?とりあえずシャントリアクトルについては同時に設計を進めて貰えないか交渉することにしました。JPEAが少し早くなったかなと思いましたが今度は東電が異常に時間かかるようになってしまったようです(-_-;)東電は物理的に接続しないといけないのである程度時間がかかるのは理解出来るのですが前回の連系のように何度も再設計という事だけは避けたいなと考えてます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)関連記事みなし認定手続き完了4月からの改正FITにて既存施設でも再度認定手続きが必要となりました。売主さんから整地作業が終わったと連絡があったので見に行って来ました。する予定の電柱ですが東電にて工事を行ったようです。2注文していた除草剤も到着しました。(新しいウィンドウで開きます)まさお君納車されました!!こんにちは、りょうです。本日は待ちに待ったまさお君の納車日。POST東電から電柱設置依頼の連絡が来るこんちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)火災保険無事に承認されました!!こんにちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)スイッチングHUBの故障は分かりにくいですこんにちは、りょうです。自宅に設置しているスイッチングHUBを交換しました。(新しいウィンドウで開きます)遠隔監視無事に稼働!!と思いきや、、、こんにちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)東電連系へ少し前進しましたこんにちは、りょうです。