ガントチャートで表示することによって、チケットの開始日、完了日、プロジェクト全体の計画、作業状況を一目で把握できます。マネージャーが各メンバーに進捗をヒアリングして資料に更新するという作業が不要になります。課題の変更内容はメールで通知されますので、自分に関連する課題の更新情報もリアルタイムで受け取れます。ブログ:プロジェクトの計画と進捗を一目で把握したい担当者を効率よく割り当てられる「チケットを割り当てたいが、その時期に誰が空いているのか分からない」、または「チケットが割り当てられずに暇を持て余したメンバーが出てしまった。」などで困ったことはありませんか?リソース計画補助機能で、「いつ、誰が、どのくらいの作業をする予定であるのか」を「見える化」することで、効率的に要員計画ができます。ブログ:プロジェクトのリソース計画を立てるExcelにエクスポートできる進捗会議などの場で、資料を電子ファイルや紙で配布する場面は多いと思います。Excelエクスポート機能で簡単にエクスポート、印刷することができます。業種、業態を問わず、どんなプロジェクトでも、例えば「仕様書の作成」や「レビュー」、「テスト」など、定型的な作業は必ず発生します。WBSガントチャートでは、期間や依存関係なども含めてプロジェクトをテンプレート化することができます。既存のプロジェクトもテンプレート化して再利用することも可能です。ブログ:チケットテンプレートでWBS作成の手間を省くブログ:他のプロジェクトでチケットテンプレートを使いたい進捗状況を視認しやすいイナズマ線イナズマ線でプロジェクトの進捗状況を視覚的に表示します。各WBSタスクの進捗率に合わせてイナズマ線が表示されます。「表示」メニューからいつでも表示・非表示を切り替えることができます。Gantt-Chartには、標準でMS-Projectのデータを簡単にインポートする機能があります。Projectファイル(mppファイル)をアップロードするだけです。課題詳細ビューガントチャート上でWBSタスクの詳細を表示する機能です。進捗状況の詳細を把握するため、WBSタスクをクリックすると詳細表示をすることができます。課題の並び替えWBSタスクの表示順序を自由に並べ替えでき、階層のインデントとアウトデントも可能です。ガントチャートで実現するプロジェクト管理方法WBSガントチャートユーザーガイド動画サポート・ドキュメンテーション経験豊富な実績、技術者が導入時の不安をサポートします。Jiraを試しましょう。