21:21建築の師匠の著書を、石垣島の兄貴に紹介したところ大変感動されました。3年前、石垣島で木工会社を営んでいる兄貴を名古屋の師匠に紹介しました。赤裸々に「愛」を語られる師匠。それぞれの作風に感じるそれが職人の「愛」だと思います、面と向かっては誰にも言えませんが。20:00広い土間を琉球石灰岩砂で洗い出しました。いつもの左官屋さんが石垣島から3日掛かり通って仕上げてくれました。「砂粒が見えるようにしてください」とお願いしました。琉球石灰岩の砂は石垣島から運搬しました。セメントも石垣島からです。(3トンを超えると沖縄本島からの輸送の方が得になるのですが)この土間から海を眺めながら、お施主さんと、ヤギたちと、ゲストがこれから長い時間を過ごすことになります。敷地に生えていたヤラブ(テリハボク)の大木を加工してテーブルと椅子を造る予定です。経て長かった工事も完成です。20:18ラストスパートを引き継いだ石垣島の山城大工。干立ビーチの日没を眺める。他に私達は「製作図」を描きます。製作図とは、それを職人さんが造るための図面です。通常は建設会社が描きます。製作図を描けるようになると、職人さんと直接話すことが出来るようになります。干立竣工間近で、西表事務所に常駐しながら、新規の石垣島新川の図面を描いています。クリアするハードルは多いです。理論と知識ある江本棟梁のような大工さんが付いてくれると可能性が開けますね。2棟のうち1棟は完了。2棟目は区切りの良いところまで進めてから、現場作業に向かいます。頭が疲れたら海を見に行きます。祖納集落のビーチです。約45Km間を材料運搬して往復しました。壁のタイル下地の耐水PBとシナランバーコア板等です。最寄りの西表島(上原港)は冬季は欠航が多く、遠いけど確実な大原港を使います。運送業者さんもありますが、島の貴重なインフラなので少ない荷物は自分で運びます。『自分のことは自分で。』が島民全員に浸透して西表島特有の清々しい気風になっています。22:10心洗われる干立の集落です。素朴な風景ですが、道路は掃き清められ、樹木は自然な形に刈り込まれ、石積みは柔らかく積まれています。住人の集落への愛情と緊張感によって風景が出来ています。プライベートの美しいビーチもあります。床サンプルもいい具合です。お施主さんの承認を頂いた後、左官屋さんに「こう出来ませんか?」と頼みます。11:25石垣島に最初の建物を設計してから5年が経ち、2019年は西表島にも、1棟ずつゆっくりと設計・建設してきました。石垣島での施工体制は整いましたが、西表島では道半ばです。人口5万人(石垣島)と人口2000人(西表島)の差により整備されているインフラが異なり、対処も異なります。生を探求するためだけに生き、喜びのためだけに働く、そういう世界の普通です。雨露凌いで、20数年で取り壊す建物ではなく。建物は、100年間は持続し3世代先まで保って欲しい。先人から受け継ぎ、後継者に伝えられるように。建設中のお客様・まだ見ぬお客様。ご指導下さる師匠の方々。本年もよろしくお願い申し上げます。22:10主だった大工工事が完了し、江本棟梁は内地に戻りました。名残惜しんで送別会・見送りなどが行われました。『工事管理は職人さんの僕(しもべ)』なので、職人さんの功績がそのままお施主さんに伝わると嬉しいものです。活躍を期待しています。干立の残工事(仕上げ・防風戸等)は石垣島の大工さんが担当します。西表島の設備の職人さんの工程が読めず、仕事終わりの予定が立たなかったので先週は現場常駐でした。石垣島での工程は完全に読めるようになりましたが、西表島の施工メンバーでは設備さんの工程がいまひとつ読めません。組み合わせるようにしていますが、島ごとに事情と課題があります。土間の左官工事ためにサンプルを現場製作しました。セメント・白セメント・琉球石灰岩の砂をブレンドして枠に流します。4時間後に水とブラシで砂利を洗い出します。乾燥には1週間程度掛かります。竣工1年経過した真喜良の家にご案内しました。建物の見学というより、幸福な生活を体感し、後に続く幸福の連鎖を感じています。ここ数年は優れた職人さん達に認められる、それだけを考えてやってきましたが、来年からはお施主様達の幸福のリレーを喜ぶ心の余裕も生まれればと思っています。産業道路にほど近くに新しい建築(住宅と宿泊施設の2棟)を建てることになりました。沖縄の伝統に根差した高品質(高価格帯)の宿泊施設をリーズナブルな価格で提供するという私達の使命に努めます。した虹に祝われながらの幸先の良い地鎮祭となりました。2020年2月着工の予定です。19:03造り付けの机の天板として、石垣島産リュウキュウマツの一枚板を選びました。4mある原板を、江本棟梁がまる2日かけて平らにし、磨いていきます。18:06「防風戸」は沖縄の建築のなかで最も大切な部品のひとつです。台風に備えるためには、建物を低く小さく、窓を小さくすることが望ましい。開放的な建物を造るなら工夫が必要です。西表島の鬱蒼としたヤラブの森の建物としては、鋳鉄の可愛らしい金物が似合います。建物を100年保たせるためには、頑丈なステンレスの部品を選びました。平均的な日本の建物の寿命(27年)の4倍の寿命を想定して、頑丈な材料を使います。18:59年末も押し迫り、江本棟梁とは別に石垣島出身の山城大工さんが入りました。山城さんは、石垣島で最も腕の良い大工さんで、家具づくりも手掛ける名人です。3年前からラブコールを掛けてようやく実現しました。来年は、山城さんと共に建築・家具を製作していきます。良い建築を造るために欠かせないのは、腕自慢の職人さん達からの期待と信頼です。09:58内装材の色の調整は現場でします。沖縄は、本州に比べ日射が強いため、室内が明るくなり過ぎないよう注意します。干立の敷地はヤラブ(テリハボク)の巨木に覆われて少し陰っています。明暗のバランスを見ながら漆喰の色を調整します。異なる色です)建物の寿命は100年前後を想定し、容易にメンテナンス出来るよう特注色を使わず、石垣島のホームセンターの漆喰を配合して調色出来る程度に調整します。19:53地鎮祭の準備のため、請願寺の住職様と打ち合わせをしました。着工は来年(2020年)です。19:04カウンターと照明器具として琉球島材を3枚購入しました。今回は琉球松の板です。今週中に江本棟梁に届けます。宇野友明さんが本を著しました。アマゾンで先行予約しました。届くのを楽しみにしています。19:20年末に向けて江本棟梁も追い上げに入りました。先週までは時刻によっては海水浴が出来ないでもありませんでしたが、西表島も本州の秋口並みには寒くなってきました。10:20宿泊施設には2つの段階があると考えています。土地の文化に親しむこと。宿の大半はこの基準には達しないと思いますがそれは置いておいて。前から気になっていた恩納村のオーベルジュ(宿泊施設を備えるレストラン)「皿の上の自然」を訪れました。お食事も宿も素晴らしいものでした。私達のお施主さん達が、西表島の希少な食材の生産者なので、カマイ肉(どんぐりを主食とする西表島のイノシシの肉)や濃厚なピーチパインのジュースを那須シェフにご紹介することにしました。私達の仕事は、恐らく不便を(不便のままに)持続可能にすることです。琉球島材家具をデザイン・製作することとなりました。美崎町(石垣島の歓楽街)をKFCのバレル抱えて飲み歩きました。09:00西表島には、客船が発着する港が2つあります。大原港(おおはら)と上原港(うえはら)。冬期は北風が強く吹き波が高くなり、現場に近い上原航路はたびたび欠航になります。今日の材料搬入は、遠いほうの大原港から現場まで40km、ユニック車で1時間半のドライブでした。今回の化粧枠材も宮崎の飫肥杉(おびすぎ)。01:36先月の着工時に重機を貸してくれた建設会社の社長さんにお礼をするため、上原(西表島)の現場に出向きました。気付けば立ち話も3時間。石垣島出身で、西表島に移住して20年、居心地が良い反面、苦労することも多かったとか。沖縄では、島ごとに習慣や個性が大きく異なります。異文化からの闖入者(つまり私みたいな人)が現地に溶け込むには、仲介の労を取って下さるTutorの存在が大きいのです。内地からの来訪者・・としてではなく、石垣島出身者として、同胞同士助け合おうと誓いました。こんな出会いの連続に勇気付けられながらの毎日です。00:40現場に最初の木製建具が付きました。敷地に素晴らしい景観がある場合、どの窓からどの景色を切り取るか(ピクチャーウィンドウ)決めるのは建物配置の段階です。お施主さんは、西表島の自然に最も詳しいガイドさんです。営まれている小さな宿は長期滞在の欧米のお客さんでほぼ満室です。建設中の建物も、将来宿への転用を想定し、周囲の西表島の自然を新鮮に取り込めるよう検討しました。そんな中、西表島の次のプロジェクトのお施主さんと「村」について談義しました。(補助金がらみや、ボランティアありきの場合は話がややこしくなるので省きます)例えば、ロンドンで建築を学んだ建築家が郷里の岐阜の小さな村で、素材とデザインに優れた石鹸を造り出し全国展開している例、など。江本棟梁の槌の音をBGMに聞きながら楽しい3時間でした。04:37西表島の現場に自動カンナが届きました。枠材や家具用の島材を現場で加工出来るようになりました。離島での大工道具はコンパクトです。現場がどこでも車一台に必要な道具を積み込んで向かえる想定です。↑石垣島の港で荷受けして↓西表島で別の車に積み替えます。10:123月に竣工した「新川の家」の石積み工事が始まりました。石垣島で1番の石積名人2人組による施工です。ローマの石積みと造り方が全く同じで、驚きました。人気の石積み職人さんのため何年か先まで予約が入っています。2年掛けて口説き落として今後コラボレーションが増えると思います。04:53棟が上がりました。欠航するフェリー(人とモノは全てフェリーで石垣島から運んでいます。3日で建ったのは(上記の未知数の多さから考えれば)綱渡りの段取りでした。施主ご自身(右側です)が棟を納めました。15:38台風13号に備えてブルーシートで養生しました。沖縄では5月〜11月はいつ台風に見舞われるか分かりません。工事のどの段階で台風に見舞われたとき各々どういう対策を取るか、シミュレーションが必要です。02:02本州から石垣港に送った貨物が届きました。西表島宛てに積み替えの段取りをしました。