一生の幸せを育むオンリーワンの家造り。新築・一戸建て・不動産(丹波市・福知山市)の工務店なら当店へ。皆様今年1年お世話になり本当に有難う御座いました。今年も多くの方とお出会い出来て又家造りについていっぱいお話出来た事にスタッフ一同感謝しております。来年もちょっとでもいい家造りのお手伝いが出来る様にみんなで頑張って行きたいと思っておりますのでラビハウスを宜しくお願い致します。皆様良いお年をお迎え下さい。福知山市M様邸の外装工事が無事終わりました。年末ぎりぎりで職人さんにはバタバタとさせてしまいスミマセン。これで足場が取れるので年明けから外構工事に入ります。京丹後市Y様邸の内部造作が進んでいます。雪が降ったり凍結したりでなかなか大変ですが外部も塞がり雨の心配はなくなりました。年内に進めれる工事は進めて行きたいと思います。福知山市Y様邸の内装工事が順調に進んでいます。年内に工事は完了する予定です。内装屋さん宜しくお願いします。福知山市M様邸の内部造作が進んでいます。今回はお施主様のちょっと遊び心で隠れ家風・居酒屋風なお洒落な部屋を作ります。その空間だけがお店に行ったみたいに仕上がる予定です私も出来上がりが楽しみです。皆さんも見学会を楽しみにしていて下さい。綾部市I様邸の内部造作が順調に進んでいます。電気配線等も終わりこの後断熱材を入れて耐火ボードを貼って行きます。今年も残す所あと一週間焦らず無理せず工事を進めて行きたいと思います。京丹後市Y様邸の木工事がゆっくりながら進んでいます。天気の晴れ間を見計らって屋根仕舞やサッシ取り付けをして行ってます。外部が塞がったら順調に進んで行くと思います。大工さん焦らず宜しくお願いします。福知山市Y様邸のキッチンが施工出来ました。最近多く選んでいただいてる原色系の色です。これで内部造作はほぼ終わり塗装屋さん・クロス屋さんにバトンタッチして行きます。福知山市M様邸の太陽光パネルが設置出来ました。屋根の片面いっぱいにパネルが乗っていてお住いになられてからの発電量が楽しみです。足場がなくなると下から見えにくくなるのでもし見てみたい方はご連絡下さい。綾部市I様邸の外装工事が無事終わりました。今回は木目調の濃いブラウン色で統一されてシンプルですが重量感ある外観に仕上がりました。内部造作も順調に進んでいます。京丹後市Y様邸の上棟式を行いました。本当は9日の日に棟上をしたのですがあいにく猛吹雪の中での棟上でしたので1週間遅れでさせて頂きました。お施主様ご家族とお母さんにも寒い中参加していただき無事終える事が出来ました。この時期天気が心配ですが怪我なく、事故なく工事を進めて行きたいと思います。丹波市T様邸のお引渡しをしました。最初のお出会いから約9ヶ月無事今日を迎える事が出来ました。100%理想のお家にはなってないかも知れませんが喜んでいただけた事に本当に感謝しております。これから長いお付き合いになりますがラビのOBさん並びに丹波市方面の応援団長として今後ともスタッフ一同宜しくお願い致します。本当に有難う御座いました。福知山市Y様邸の外装工事が終わり足場が取れました。白をベースにこげ茶色のアクセント、シンプルモダンに仕上がりました。この後外構工事に掛かって行きます。福知山市S様邸のお引渡しをしました。昨日までの雪が嘘のように朝から快晴になり気持ち良くお引渡しが出来ました。お施主様のお父さんにも駆けつけていただきお褒めの言葉をかけてもらい本当に嬉しく思います。満足度100%とはいかなかったかも知れませんが笑顔で喜んでいただいた事を忘れません。今日で工事は終りましたがこれからが本当のお付き合いの始まりだと思います今後ともラビのOBさんとして色々なアドバイスを宜しくお願い致します本当に有難う御座いました。福知山市M様邸のU.Bが施工出来ました。今ラビ1番人気の壁パネルです。これから内部造作がどんどん進んでいきます。丹波市T様邸の完成見学会を8日、9日の2日間開催しました。天気は良かったのですが冬の嵐で突風がもの凄い吹き荒れる中延べ92人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。いつもならお家を見ていただいた後にラビ名物のたこ焼きや、温かい飲み物でおもてなしさせていただくのですが余りにも風がきつく寒かったので皆さんに楽しんでいただけなかったのではないかと思っています。これで今年の完成見学会は最後です。今年1年お越しいただいたすべての皆さんとお出会いさせていただけた事にフタッフ一同心より感謝しております。来年2月にお会いしましょう。綾部市M様邸の地鎮祭を執り行ないました。今日は天気予報では大雪になるような事でしたが凍結はしてましたが朝から晴天で無事行えました。明日から基礎工事に掛かって行きます。ご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。福知山市Y様邸の太陽光パネルが設置出来ました。綾部市I様邸のU.Bが据わりました。最近ラビ1番人気の壁パネルです。内部造作も順調に進んでいます。舞鶴市K様邸の地鎮祭を行いました。天気予報では雪でしたが凄く良い冬晴れで無事執り行なう事が出来ました。お父さんもカメラマン〔笑〕でご参加していただき有難う御座いました。これから地盤改良をして基礎工事に掛かって行きます。ご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。丹波市T様邸の内装工事が終わりました。照明器具・カーテン等も取り付け完了で後は完成見学会とお引渡しを待つばかりです。皆さんにお披露目出来る日を楽しみにしています。福知山市M様邸の屋根工事瓦葺が終りました。天候が心配でしたが無事綺麗に仕上がりこの後外装工事に掛かって行きます。福知山市S様邸の完成見学会を1日、2日の2日間開催しました。12月の冷たい雨の中延べ104人の方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。新しくお出会いさせていただいた方々や現在プラン中の皆さんに今後の家造りの参考にしてもらえれば有難いです。来週が今年最終の完成見学会ですので皆さん寒いですが良いお家を見に来て下さいスタッフ一同お待ちしております。福知山市Y様邸の内部造作が順調に進んでいます。今日から12月公私共に忙しくなって来ます焦らず慎重に工事を進めて行きたいと思います。丹波市T様邸の内装工事が進んでいます。塗装屋さんにラビお馴染みのリビング化粧梁を塗ってもらいクロス屋さんにバトンタッチしています。皆さんそれぞれリビングの仕上がりイメージを考えられる時に梁の色はとても重要になってると思いますので参考にして下さい。福知山市M様邸の内部造作が進んでいます。無事合格して作業が進めていけます。来週に太陽光パネルを設置しますのでその下準備に掛かって行きたいと思います。綾部市M様邸の地鎮祭を行いました。先日から続く雨で足元が悪いにも関わらず参加していただき有難う御座いました。今回は建替えなので色々とご不自由をお掛けするかと思いますが約4ヶ月の間宜しくお願い致します。ご近所の方々にも車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。綾部市I様邸の外装工事遮熱シート貼りが出来ました。ここ一週間雨が降ったり晴れたりでなかなか思い通りに作業が進みませんでしたがこれで雨の心配も無く内部造作が進められますこの後電気配線や、外装工事に掛かって行きます。京丹後市Y様邸の配筋検査を第3者検査機構で受けました。1ヶ所是正部分がありましたのですぐ鉄筋屋さんに直してもらいました。コンクリートを打ってしまえば見えなくなる部分なので今後このような事が無いようにしっかり施工して行きたいと思います。福知山市S様邸の内装工事が終わりました。綺麗に美装工事もしてあとは皆さんにお披露目出来るのを待つばかりです。12月初めの完成見学会に皆さんのお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。綾部市I様邸の内部造作進んでいます。構造金物や、筋交いといった耐震用の工事を先行でしています第3者検査機構の構造検査に合格する様に間違えないように施工をしていきたいと思います。京丹波市T様邸のキッチンが据わりました。色も奥さんお気に入りで綺麗に仕上がりました。この後クロス屋さんにバトンタッチして内装工事進めて行きたいと思います。福知山市M様邸の棟上をしました。昨日までの雨が嘘の様に朝から晴天で絶好の建前日和になりました。無事予定通り屋根仕舞と瓦屋さんの防水シート貼りまで終らす事が出来ました。お施主様もお仕事にも関わらず朝からお世話していただきご両親さんも遠くから駆けつけていただき本当に有難う御座いました。この後約3ヶ月の間事故・怪我なく工事を進めていきますので宜しくお願い致します。福知山市Y様邸の内装工事が進んでいます。高性能グラスウールを隙間無く敷き詰めてこの上から下地ボードを貼っていきます。完成したら見えなくなる物なのでしっかり工事を進めて行きたいと思います。綾部市I様邸の屋根が葺けました。ガルバニウム鋼板の屋根です。鋼板も昔に比べれば日々進化・改良されていき保障も充実してきました。ラビの標準仕様は瓦ですがスタイリッシュな外観が好みでしたらこういった屋根もお勧めです。京丹波市T様邸の外部足場が外れて皆さんに外観がお披露目になりました。内部木工事も一段落してクロス工事に入っていきます。これから一段と寒くなるので外構工事の職人さんカゼなどひかない様に健康管理には十分注意して作業宜しくお願いします。福知山市Y様邸の外装工事が進んでいます。防水遮熱シートが隙間無く貼り終わり第3者検査機構の防水検査も合格しました。これで雨の進入も無くなったので内部造作進めて行きたいと思います。福知山市S様邸のキッチンが据わりました。キッチン本体と上部収納はセットで付いているのですが扉の色を違う色で選ぶ事も出来るのです。本体は床の色と合わせて、上部収納は壁紙に合わせてなど・・色々と好みに応じて選んで下さい。この後内装工事進めて行きたいと思います。京丹後市I様邸のお引渡しをしました。お出会いをさせて頂いてから約1年無事にこの日を迎える事が出来ました。お施主様をはじめお母さんともに家造りに対する熱い思いやこだわりをお話しているうちに私も色々と勉強させていただいた事に感謝しております。今日で一応工事は終了しましたが春先の外構工事をお世話になると共に一生のお付き合い宜しくお願い致します。今後ラビOBさんとして京丹後市の応援団長を宜しくお願い致します。本当に有難う御座いました。福知山市Y様邸のU.Bが据わりました。最近お客様に良く選んでいただいてるウッド調のパネルです。内装工事も順調に進んで行ってます。福知山市M様邸の基礎工事が順調に進んでいます。この時期は天候があまり良くない日が多いので養生期間をおいています。今週末から大工さんにバトンタッチして21日の上棟の準備をして行きたいと思います。綾部市I様邸の上棟をしました。お施主様の仲間の大工さんが大阪から駆けつけて作業をされました。仲間の為に10人ほど集まられる事にI様の人柄を感じて羨ましく思いました。線路のすぐ横なので列車見張り番の人にも常駐してもらい通るたびに作業中止になりなかなかでしたが無事に上棟式を終える事が出来ました。京丹後市Y様邸の地鎮祭を行いました。上棟日と重なり参加出来なかった事をお許し下さい。来週から基礎工事に掛かって行きます。この時期ちょっと天候が気になりますが基礎屋さん工程通りに工事宜しくお願いします。福知山市S様邸の外装工事が終わり足場が取れました。この後外構工事に入って行きます。完成をお楽しみしていて下さい。綾部市I様邸の基礎工事が終わり上棟に向けて大工さんに準備してもらってます。今回はお施主様が大工さんで自分のお家を自分で施工されると言う私たち職人の夢を現実にされます。丹波市T様邸の内部造作が順調に進んでいます。1週間位で木工事が終わり塗装工事・クロス工事に掛かって行きます。京丹後市I様邸の完成見学会を11月3日、4日の2日間開催しました。肌寒かったですが天候にも恵まれ延べ144人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。新しいお出会いやはるばる兵庫県からもお越し頂いて盛大に開催する事が出来てスタッフ一同喜んでいます混雑中にスタッフの態様等ご迷惑をお掛けした事をお許し下さい。来月2会場で開催しますのでもし宜しければお越し下さいお待ちしております。最後に開催を快く承諾して頂いたI様本当に有難う御座いましたお引渡しまでしばらくお待ち下さい。福知山市S様邸の内部造作が順調に進んでいます。今週で大工さんからクロス屋さんにバトンタッチします。福知山市Y様邸の屋根工事が終わりました。今回は今までの耐久性に加え遮熱性能も数段アップしたガルバニウム鋼板を使いました。今までの鋼板より塗膜保証も長くなりお手頃価格なのでお勧めです。この上に太陽光パネルも載りますので完成を楽しみにしていて下さい。綾部市I様邸の基礎工事が進んでいます。配筋検査も第3者検査機構で合格してこの後コンクリートを打設して行きます。10日の上棟に向けて作業を進めて行きたいと思います。丹波市T様邸の内部造作が進んでいます。高性能グラスウールを外部壁面に隙間無く敷き詰めていきます。完成してしまうと見えなくなるので大工さんキッチリと施工を宜しくお願いします。福知山市S様邸の屋根に太陽光パネルが据わりました。東面の屋根いっぱいに設置しています。S様の発電量や、電気代等また教えていただきデータ収集をして今後のツールに使わせていただければと思いますので宜しくお願い致します。福知山市Y様邸の内部造作が順調に進んでいます。第3者検査機構の検査も無事合格してこの後外装工事に掛かります。寒くなってきたので職人さん風邪など引かない様にしましょう。丹波市T様邸のU.Bが据わりました。ラビでは1,2を争う人気な色ですお施主様も見本帳で見るより良い色だと言って頂きました。現場打ち合わせも終わり工事は順調に進んでいます完成を楽しみにしていて下さい。豊岡市M様邸のお引渡しをして来ました。最初のお出会いから約10ヶ月ついにこの日を迎える事ができて本当に嬉しく思います。工事期間中はなかなか足を運ぶ事が出来ずスタッフにまかせきりになった事をお許し下さい。これからはラビOB様として色々なアドバイスをいただければと思います。本当に有難う御座いました今後とも宜しくお願い致します。福知山市Y様邸の棟上をしました。小雨が降る中無事屋根仕舞まで終る事が出来ました。今回は道路を一部通行止めにさせてもらいご近所様には大変ご迷惑をお掛けしまして本当に申し訳ありませんでした。この後約4ヶ月の間宜しくお願い致します。市S様邸のお引渡しをしました。約7ヶ月の間打ち合わせ等行ってやっとこの日を迎える事が出来ました。お施主様には「何も言う事がない」と最高のお言葉を頂いてとても嬉しく思いました。これからが本当のお付き合いの始まりです今後共ラビハウスを宜しくお願い致します有難う御座いました。福知山市S様邸の外壁工事が順調に進んでいます。今年は台風や雨の影響がほとんどなく職人さんにはとても有難く仕事が出来ています。足場が取れて皆さんにお披露目になります。外壁で悩んでおられる方は参考にしてみて下さい。丹波市T様邸の外壁工事が順調に進んでいます。全体を白ベースでアクセントに濃い色で仕上げていきます。完成をお楽しみにしていて下さい。福知山市S様邸のU.Bが据わりました。今回も桧風の壁で凄く高級感があります。この後電気配線工事及び内部造作工事に入っていきます。福知山市Y様邸の基礎工事が終り大工さんに明後日からバトンタッチします。毎年この時期は台風の心配をしなければならないのですが今年は今の所順調にどの現場も進んでいます。23日の棟上に向けて大工さん準備の方宜しくお願いします。当日はレッカーが道にはみ出ますご近所の方々の通行の妨げになりますが安全に作業しますので宜しくお願い致します。福知山市A様邸のお引渡しをしました。実はA様とは同級生で20数年ぶりに再会して家造りがスタートしました。それから約8ヶ月今日を迎える事が出来て本当に嬉しく思います。外構工事のプロのお父さんにも仕事をお世話になり良きアドバイスやラビの改善点など色々教えて頂きスキルアップにもなりました。満足度100%にはならなかったかも知れませんが今後ちょっとでも近づける様にラビOBさんとしてご指導の程宜しくお願い致します。本当に有難う御座いました。市S様邸の完成見学会を13,14日の2日間開催しました。ラビ初めての土地での開催にも関わらず延べ120人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。地元の方との新しいお出会いや遠方にも関わらずお越し頂いたOBさんなど盛大に開催させていただいた事にスタッフ一同心から感謝しております。お施主様をはじめお婆ちゃん、親御さん、親戚さん皆さんに褒めていただいた事が何より良かったですありがとう御座いました。綾部市I様邸の地鎮祭を行いました。お忙しいにも拘らず遠方からご家族皆さん駆けつけていただき有難う御座いました完成見学会と重なってしまい私が参加出来なかってスイマセンでした。この後基礎工事に掛かって行きますご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが約4ヶ月の間宜しくお願い致します。京丹後市I様邸の内部造作が進んでいます。木工事もほぼ終わりクロス屋さんにバトンタッチしています今週中には内装工事が終わり外構工事に入って行きたいと思います11月の見学会をお楽しみにしていて下さい。市S様邸の外構工事が終わりました。打ち合わせをしたつもりでしたがお施主様の要望どうりに仕上がっていませんでしたスミマセン・・・今後はつもりではなく再度確認もう一度確認でスタッフ一同心がけて行きたいと思います。綾部市T様邸のお引渡しをしました。朝から晴天に恵まれ気持ち良く出来ました。工事期間中はお忙しいにも拘らず遠方から打ち合わせにお越しいただいて有難う御座いました。満足度100パーセントとはいかなかったかも知れませんが喜んでいただいた笑顔を見るだけで有難く思います。今後もラビのスキルUPのために改善点などアドバイスを宜しくお願い致します。本当に有難う御座いました。福知山市A様邸の完成見学会を6日、7日の2日間開催しました。運動会やお祭りなどバタバタとお忙しいにもかかわらず延べ104人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。雨や駐車場の関係でみなさまにゆっくり見て頂けなかったかもしれませんが盛大に行えた事に感謝しております。お施主様有難う御座いました。お引渡しまでもう少しお待ち下さい。福知山市S様邸の内部造作が進んでいます。第3者検査機構の金物検査も合格して外部工事共施工しています。日が沈むのが早くなってきていますが職人さん事故なく慎重に作業を進めていって下さい。京丹後市I様邸のキッチンが据わりました。この夏の新商品で発売されたばかりです。皆さんに見ていただけるのを楽しみにしています。丹波市Y様邸のお引渡しをしました。毎回お施主様が喜んで頂く笑顔を見るとこれからももっともっと頑張っていき、満足度100%を目指して日々勉強して行きたいと思います。ラビOBさんからの改善点やアドバイスを今後とも宜しくお願い致します。本当に有難う御座いました。丹波市T様邸の屋根工事が完了しました。台風の接近でドキドキしていましたが何事もなく無事終りました。この後外装工事に入ります。福知山市S様邸の瓦工事が終わり外装工事に入ります。この屋根の上にも太陽光パネルを設置します。福知山市A様邸の外構工事が急ピッチで進んでいます。お施主様のお父さんが自分のお仕事の合間で息子さんのために工事をしていただいています。完成見学会を楽しみにしていて下さい。福知山市M様邸の地鎮祭を行いました。地主さんに無理を言って土地取引前に行いました。来月中頃から基礎工事に入っていきますご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが約4ヶ月の間宜しくお願い致します。丹波市T様邸の棟上を行いました。爽やか秋晴れの中無事に屋根仕舞まで終わる事が出来ました。明日から屋根屋さん瓦葺き宜しくお願いします。豊岡市M様邸の外部工事が終わりました。お施主様のご要望で南欧風の可愛らしい外観に仕上がりました。内装も順調に進んでいますので完成をお楽しみにしていて下さい。綾部市T様邸の外構工事が完了しました。お祖父さん、お祖母さんがいらっしゃるのでスローブや手摺といった物も取り付けました。段差ゼロにはなかなか出来ませんがちょっとでも生活しやすい様に今後も考えて施工して行きたいと思います。宮津市O様邸のお引渡しの日を迎える事が出来ました。棟上から約4ヶ月事故なく工事が完了した事を嬉しく思います。工事期間中はスタッフを始め職人さんたちに良くして頂き本当に有難う御座いました。満足度100%とはいかなかったかもしれませんが今後ともラビOBさんとして色々なアドバイスを宜しくお願い致します有難う御座いました。綾部市T様邸の外部工事が終わり足場が取れみなさんにお披露目になりました。太陽光パネルも設置できてこの後外構工事に入ります。丹波市Y様邸の合併浄化槽の工事が終わりました。この後左官、タイル工事に掛かっていきます。市S様邸の車庫が出来上がりました。お施主様こだわりのビルトインです車を降りて外に出なくてもそのまま家の中に入れる様になっています。見学会を楽しみしていて下さい。丹波市T様邸の基礎工事が順調に進んでいます。第3者検査機構の配筋検査も無事合格してコンクリートを打つ段取りになっています。来週から大工さんにバトンタッチして28日の棟上の準備に掛かりたいと思います。福知山市S様邸の棟上をしました。朝晩過ごしやすくなったのに今日はすごく暑くなり少しバテましたが無事に屋根仕舞まで出来ました。上棟式にはお施主様のお母さんにも暑い中駆けつけていただき楽しく執り行なう事が出来ましたこの後瓦屋さん、大工さん宜しくお願いします。丹波市Y様邸のキッチンが据わりました。最近よく選ばれるオレンジです内装材と色もマッチしてとても綺麗に仕上がりました。完成です仕上げ屋さん宜しくお願いします。宮津市O様邸の完成見学会を15日、16日の2日間開催しました。夏の残暑が残る中延べ113人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。遠方からも多数お越し頂き感謝・感謝でした。来月も2回開催しますので皆さん遊びに来て下さいスタッフ一同心よりお待ちしております。見学会の開催を快く承諾して頂いたO様有難う御座いました。お引渡しまでにお聞きしている工事をすべて終らせますのでもう少しお待ち下さいスイマセン。福知山市O様邸のお引渡しをしました初めてお会いしてから約1年無事にこの日を迎える事ができ、今日も朝から快晴で気持ちよくお引渡しが出来ました。間取り、プランニング等満足度100%とはいかなかったかもしれませんが工事担当、スタッフ共一生懸命頑張りました。これで工事は終りましたがこれからが本当のお付き合いの始まりだと思っております10年、20年とラビのOBさんとしてこれからもご指導の程宜しくお願いします。福知山市S様邸の基礎工事が終りました。いつもながら綺麗に仕上げてくれる基礎屋さん有難う来週の棟上に向けて大工さん準備の方宜しくお願いします。綾部市T様邸の内部造作が順調に進んでいます。今月末の完成に向けて大工さん、クロス屋さん宜しくお願いします。丹波市Y様邸の内部造作が終わりクロス屋さんにお世話になっています。今月末のお引渡しに向けて進めて行きたいと思います。宮津市O様邸の内部造作がほぼ終わり順番に仕上がってきています。何ヶ所か実際に出来上がると不備な所があって今週やり直します。私たちも勉強になったのですが今お使いのタンスなどを部屋に置かれる時置かれる場所は寸法等十分な打ち合わせをするのですがその通り道など〔階段・廊下等〕も考えて打ち合わせを今後していきたいと思います。今週末に完成見学会がありますのでそれまでにキッチリ直したいと思います。福知山市O様邸の完成見学会を8日、9日の2日間開催しました。8月の1ヶ月間はちょっとお休みを頂き9月から再開したのですがまだまだ残暑が厳しいにも関わらず延べ129人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。2日目の午後に込み合ってしまってゆっくり見て頂けなかったお客様、スタッフの十分な対応が出来ていなかったお客様本当に申し訳ありませんでした。この後も毎月2回はどこかで開催しますので今後共宜しくお願いします。最後になりましたが開催を快く承諾していただいたO様有難う御座いましたお引渡しまでもう少しお待ち下さい宜しくお願い致します。福知山市S様邸の基礎工事が進んでいます。第3者検査機構で配筋検査を受けて合格すればコンクリートを打ちます。19日の上棟に向けて基礎屋さん宜しくお願いします。福知山市A様邸の外構工事が進んでいます。今回はお施主様のお父さんに工事をお世話になって暑い日も大雨の日も息子夫婦のためにとがんばって作業されています私たちもお父さんを見習ってこれからもがんばって行きたいと思います。市S様邸の外構工事が進んでいるのですが毎日のようにゲリラ豪雨に見舞われなかなかコンクリートが打てません来週の天気予報と相談しながら工事進めて行きたいと思います。綾部市T様邸のU・Bが据わりました。スミマセン写真の写りが悪くて見にくいですが淡いグレー色です。内部造作も順調に進み2階はほぼ終わり残すは階段廻りと、和室になりました。大工さんあと10日あまり宜しくお願いしますその後クロス屋さんにバトンタッチします。福知山市Y様邸の地鎮祭を行いました。今日もまだまだ暑い中お施主様にはお世話になり有難う御座いました。明後日から土工事に入りますが、今回は遺跡調査があります。その後基礎工事に入ります。ご近所の方々約4ヶ月の間車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。宮津市O様邸の外構工事が順調に進んでいます。以前の庭に置かれていた庭石や植木などを新しくレイアウトしなおして生まれ変わります。出来上がりが楽しみです。丹波市T様邸の地鎮祭を行いました。今日から9月ですがまだまだ今日も暑いです。お施主様のお父さんもお越し頂き無事執り行う事が出来ました。この後工事着工しますがご近所の方々約3ヶ月の間車や騒音でご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。市S様邸の内部造作がほぼ終わりクロス屋さんにバトンタッチしています。外装ともども内装もお施主様こだわりの仕上げになる予定です。外構工事も平行して進めていきます。あと1ヶ月の間楽しみにお待ち下さい。福知山市S様邸の地鎮祭を行いました。雨に見舞われて準備に手間取りましたがお施主様、ご両親、お祖父さん、お祖母さんまで駆けつけていただき無事執り行う事が出来ました。この後すぐに基礎工事に掛かっていきますご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが、約4ヶ月の間宜しくお願い致します。福知山市O様邸が無事工事終了しました。長期優良住宅の認定も下りて後は完成見学会とお引渡しのみになりました。京丹後市I様邸の外装工事が終わり足場が取れました。今まで作業ネットで覆われていたのが皆さんにお披露目になりますお近くをお通りの際はぜひお立ち寄り下さい家の中も工事途中ですが見ていただけます。丹波市Y様邸のU・Bが据わりました。今回初めて明るいウッド調を選ばれて実際見てみるとすごく良いお風呂に仕上がりました。温泉の桧風呂にでも入っているような感じになりリラックスできる事と思います。皆さん長い間現場状況がアップ出来てなくてスイマセンでした。私用や研修で留守にする事が多かった8月でした。現場が進んでないわけではありませんのでご安心して下さい。久しぶりのアップは、福知山市A様邸です。外装工事もお盆までに終わり内部造作も最後の追い込みにかかっています。暑い日がつづきますが大工さん宜しくお願いします。市S様邸の外装工事が順調に進んでいます。お施主様こだわりのサイディングで今までのラビにはないすごくおしゃれな外観に仕上がりそうです内装もこだわられていますので完成が楽しみです。終わり来週に第3者検査機構の中間検査を受けて合格したら内外部共工事が進めていけます。お盆、職人さん暑いですがミスなく怪我なく施工宜しくお願いします。綾部市T様邸の防水工事が終わり、第3者検査機構に検査を受けて合格しました。この後内装造作と外装工事を進めて行きたいと思います。福知山市O様邸のキッチンが据わりました。奥様こだわりのスペースに仕上がりました。色もお風呂と同色でとても落ち着いた感じになりました。工事も最終工程に入ってきました9月の完成見学会をお楽しみにしていて下さい。京丹後市I様邸のU・Bが施工出来ました。ラビ1番人気のお風呂です。この後内部造作が進められるので大工さん暑いですが宜しくお願いします。福知山市K様邸のお引渡しをして来ました。梅雨が明けてスカッと晴天の中笑顔で記念写真を撮りました。これで工事は終了しましたがこの日からが本当のお付き合いの始まりだと思っています100パーセント満足していただけていないかも知れませんが、住んでみて良い所、悪い所を今後のラビの改善点としてどんどんアドバイス宜しくお願い致します。宮津市O様邸の内部造作が順調に進んでいます。1Fリビングに床暖房を敷いていますのでフローリングを貼る時に要注意で貼っています。床が貼れたら壁ボードを貼って行きます。福知山市A様邸の内部造作が順調に進んでいます。付けの3段階で確認をして間違いが起こらないように施工して行きたいと思います。市S様邸のU・Bが施工出来ました。今回もお施主様こだわりの配色で施工したのですがやっぱりラビ1番人気の色使いになりました。この後内装工事を進めて行きたいと思います。豊岡市M様邸の棟上をしました。場所での工事なので大工さんを初め各業者さんたちも道に迷ってしまいました〔笑〕でも無事に屋根仕舞も出来てお施主様とお父さんにもお忙しい中駆けつけて頂き上棟式も出来ました。約4ヶ月の間みんなで一生懸命力を合わせて頑張りますので宜しくお願い致します。綾部市T様邸の屋根瓦が葺けました。今回は屋根の勾配がいつもより急だったので瓦屋さんも大変でした。この後外装工事に入って行きたいと思います。福知山市O様邸の外装工事が終わり足場が取れました。一部和風な材料を使って仕上げたので、今までにない風合いに仕上がりました。げ工事に入ります9月初めの完成見学会をお楽しみにしていて下さい。京丹後市I様邸の屋根瓦が葺けました。ラビ標準仕様の平板瓦です。多くの人々に選ばれている色で、どんな外壁材も無難に合わせられる瓦です。この後外装工事に入っていきます。丹波市Y様邸の工事が順調に進んでいます。今週に第3者検査機構で中間検査を受けて合格すれば外装工事に掛かれます。サイディング屋さん宜しくお願いします。福知山市A様邸をお借りして14,15日の2日間構造見学会を開催しました。2日間とも残暑を思わせるような暑さの中延べ53人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。完成したらまったく見えなくなる所をじっくり見ていただく良い機会になりまた新しい出会いがありでとても有意義な時間になりました。お施主様本当に有難う御座いました。最後に駐車場をお借りしたS様ご迷惑をお掛けしてスミマセンでした。宮津市O様邸の内装工事が順調に進んでいます。電気工事もほぼ終わり断熱材も入ったのでこの後壁をボードでふさいでいきます。木工事も終ります大工さん最後の追い込み宜しくお願いします。京丹後市I様邸のサッシが納入され取り付け作業に入っています。来週から外装工事に入りますシートが貼れたら内装工事を進めて行きたいと思います。市S様邸の屋根が葺けました。今回はコロニアルと言う平板で施工しました瓦とは又違いシンプルな屋根です外観ともマッチしていて仕上がりが楽しみです。綾部市T様邸の棟上をして来ました。あいにくの天気になりましたが無事屋根仕舞まで終る事が出来ました。この後瓦屋さん宜しくお願いします。福知山市A様邸の屋根瓦が葺けました。今回はカパラスと言う南欧風の瓦を採用して今までにない色合いに仕上がりました。私もこんな商品があるのかと勉強になりました。この後外装工事にはいっていきます。福知山市K様邸の完成見学会を7,8日の2日間開催しました。梅雨の雨の中延べ145人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。新しい出会いがあった事にスタッフ一同心から喜んでおります。この後はお引渡しを待つばかりですお施主様もうしばらくお待ち下さい。福知山市O様邸の内部造作が順調に進んでいます。今回は和室に白木の無垢材料を使って真壁仕様にしました建具も障子や襖を採用しています。いつもと違う和室をぜひ見学会で見て下さい。丹波市Y様邸の屋根が葺き終わりました。今回は片流れの屋根なので瓦棒と言うガルバニウム鋼板で仕上げました。この屋根は、勾配が少なくてすみ継ぎ目がなく、コストダウンと言うメリットがありとても重宝されています。この後順番に外装工事を進めて行きます。宮津市O様邸の外装工事が順調に進んでいます。サイディング貼りも大方出来て後は太陽光の設置位になりました。足場が取れたら外観全景を見ていただけると思いますのでお近くをお通りの際はお立ち寄り下さいお待ちしております。市S様邸のU・Bが据わりました。ラビで一番多くの人に選ばれている色です。いつ見ても新しいお風呂は良いな~と思います。福知山市A様邸の外装工事が順調に進んでいます。今週末に中間検査を受けて14日、15日の構造見学会に間に合うように施工して行きたいと思います。京丹後市I様邸の棟上を行いました。昨日までの梅雨の雨が嘘のように朝から夏日になりかなり暑くてバテましたが無事上棟式まで終える事が出来ました。最後にお施主様、お子さん、ご両親、大工さん、レッカーさん全員で記念写真をとり良い思いでになりました。これから約4ヶ月工事に掛かりますが宜しくお願い致します。市S様邸の外装工事が順調に進んでいます。サッシが取り付き防水シートも貼れてこれで内部造作がはかどります。来週からサイディング貼りにかかるので雨が降らないでほしいです。豊岡市M様邸の配筋検査を第3者検査機構で受けました。今回も兵庫県だったので前回の反省を生かして合格しました。来週末にコンクリートを打って21日の上棟に向けて準備して行きたいと思います。綾部市T様邸の配筋検査を受けました。いつもの様に第3者検査機構に見てもらいOKを頂きました。農業関係の人には申し訳ありませんが雨がもうちょっとの間だけ降らないでもらえれば工事が順調に進むので宜しくお願いします。京丹後市I様邸の基礎工事が終わり型枠を取り外しています。今週末から大工さんにバトンタッチして来月2日の上棟の準備をして行きます。丹波市Y様邸の棟上をしました。この時期には珍しく凄く涼しい中無事屋根仕舞まで終わり尚且つ3日分位の仕事が進められました。大工さんお疲れ様でした。梅雨の雨が降らないうちに外部工事を進めて行きたいと思います。福知山市O様邸のU.Bが据わりました。奥さんが選ばれた淡いピンクでとても綺麗な色です。ラビでは2社メーカーさんから選んでいただけるのですがどちらの色も良い色ばかりなので凄く悩まれるところです。これが、家造りの一番楽しいところだと思います。宮津市O様邸の内部造作が順調に進んでいます。今回は真壁和室と言う事で柱等キズを付けないように慎重に作業を進めていってます。大工さんの腕の見せ所なので仕上がりが楽しみです。福知山市A様邸の棟上をしました。昨日までの雨が嘘の様に朝から快晴になり無事屋根仕舞まで終る事が出来ました。京丹後市I様邸の配筋検査を第3者検査機構で受けました。鉄筋等いつも通り問題なく合格したのですが、自分の連絡ミスで図面が変更になったのを伝えていませんでした。その場で図面を差し替えてOKを貰ったのですがこのようなミスが起こった事を反省しています今後はもっともっと確認してミスが起こらない様にスタッフ一同頑張って行きたいと思います。豊岡市M様邸の地鎮祭を行いました。平日にも関わらず皆さんお集まりいただき有難う御座いました。いつも思うのですが場所によって風習や、やり方が違うのは勉強になります。来週から基礎工事に入りますご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが約4ヶ月の間宜しくお願い致します。市S様邸の上棟式を行いました。昨日の大雨が嘘の様に朝から爽やかな日差しの中棟上げも出来ました。お施主様も、お仕事の帰りに駆けつけていただき建物を見て凄く喜んでもらい嬉しかったです。この後屋根屋さん宜しくお願いします。福知山市O様邸の外部工事サイディング貼りが順調に進んでいます。台風が関西直撃みたいな予報になっているので台風養生を各現場してきます。綾部市T様邸の地鎮祭を行いました。梅雨の間の晴天に恵まれ無事執り行う事が出来ました。明日から工事が始まりますご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが約4ヶ月の間宜しくお願いします。福知山市K様邸のキッチンが据わりました。今までサンプルでしか見た事がない赤色を初めて見ました。凄く綺麗な赤でビックリしましたこれは好みもあるでしょうがお勧めです。福知山市M町の神社の屋根瓦の葺き替え工事をしています。瓦がある時はそんなに下地が悪いとは思わなかったのですが、いざ見てみると野地板や垂木が腐って歩くのも怖いぐらいでした。梅雨の雨が降らないうちに完成させたいです。福知山市N様邸のお引渡しをしました。今まで何十年とお住いになられてた建物を解体して新しいお家になりました。約半年間もの間不自由な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。〔ワンチャンも〕工事はこれで終りましたがこれからもラビの事を宜しくお願い致します。宮津市O様邸の外部工事が進んでいます。サイディングを貼る前に防水兼遮熱シートを貼っていますこのシートがもの凄く優れもので夏の暑さを和らげます。詳しい事は、7月の構造見学会で見て、触って聞いて下さい。福知山市N様邸の完成見学会を9日、10日の2日間開催しました。むし暑い日にもかかわらず延べ115人もの人々にご来場頂き本当に有難う御座いました。新しい出会いもあればOBさんも何組か遊びに来て頂いたりと、盛大に出来たことを嬉しく思っています会場を快くお貸しいただいたN様有難う御座いました。7月初めに開催しますので宜しくお願いします。福知山市O様邸の屋根工事が順調に進んでいます。6月と言えば梅雨ですし雨が降りだす前に外部工事は終らせれる様にしたいです。福知山市K様邸の内装クロス工事が進んでいます。取り付けられていよいよ完成です。市S様邸の配筋検査を第3者検査機構で受けました。いつも通りに施工をしていたら1ケ所是正の指摘を受けましたすぐにその場で直してOKをもらったのですが場所場所で規格がちがうのかな~と思い勉強になりました。今後もスキルUPのために色々勉強して行きたいと思います。福知山市A様邸の基礎工事が終わりました。この季節なので、雨の心配をしていて工期をちょっと多めに取っていたのですが一度も降られず良かったです。23日上棟までに先行して設備配管をしてしまいます。宮津市O様邸の構造金物を取り付けています。柱、梁、土台に場所によって異なる金物を一箇所ずつ取り付け強度を増していきます。来週に正確に取り付いているか検査をうけます。福知山市K様邸の内部造作がほぼ終りました。このお家もリビングデザイン階段を採用してもらいました。今まで色々な意見を聞かせていただいた中でやっぱりリビング階段は寒いんじゃないの?と言う声が多いですがOBさんに聞くと「全然大丈夫」との事。人それぞれ体感は違うので今後もデータを取っていきご提案させて頂きたいと思います。工事の方はクロス屋さんにバトンタッチしています。福知山市N様邸の内装工事が終わり一応工事が完了しました。この後土木事務所の完了検査をうけてお引渡しです。福知山市O様邸の棟上を行いました。お施主様のご両親も駆けつけていただき本当に有難う御座いました明日からも宜しくお願い致します。丹波市Y様邸の地鎮祭を行いました。準備をしている時に凄い豪雨に襲われてどうなる事かと思いましたが始まる時にはすっかり良い天気になり無事終る事が出来ました。来週から基礎工事に入って行きますのでご近所の皆さん車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。宮津市O様邸の棟上をしました。お施主様のご両親も駆けつけていただき無事屋根仕舞まで終える事が出来ました。海の近くなので心地よい風の中仕事が出来て気持ち良かったです。この後瓦屋さん宜しくお願いします。福知山市A様邸の基礎工事が順調に進んでいます。第3者検査機構の配筋検査も問題なく終わりコンクリートを打設します。来月の上棟に向けて基礎屋さん宜しくお願いします。福知山市K様邸のお引渡しをして来ました。工事着工から約5ヶ月やっとこの日を迎える事が出来ました。一応工事は終了しましたがこれからが本当のお付き合いの始まりだと思っております末永くラビのOBとしてご指導の程宜しくお願い致します。福知山市K様邸の内部造作が順調に進んでいます。今回も新商品シリーズの床を貼っています。見学会をお楽しみにしていて下さい。京丹後市I様邸の地鎮祭を行いました。ご両親、お子様も駆けつけていただいて盛大に行う事が出来ました。かかり7月始めの上棟に向けて準備して行きたいと思います。福知山市O様邸の基礎工事が終わり上棟を待つばかりとなりました。天候にも恵まれ早く、綺麗に仕上げてもらい基礎屋さん有難う。今週末から大工さんにバトンを渡し30日の上棟を迎えたいと思います。福知山市K様邸の完成見学会を19日、20日の2日間開催しました。初夏を感じさせる暑さにもかかわらず延べ94人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。毎回家造りを真剣にお考えになられている方々にお会いできて感謝しております。OB様も遊びに来て頂き住んでみて、使ってみての感想や改善点など色々とアドバイスして頂けたら嬉しく思います。毎月何処かで開催して行きますのでお近くをお通りの際はお立ちより下さいスタッフ一同心よりお待ちしております。綾部市T様邸の解体工事が始まりました。長い間お住いになられていた建物を壊して新しく建直します。約半年の間不自由な思いをさせてしまいますが宜しくお願い致します。ご近所の方々にも車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。福知山市K様邸のU.Bが据わりました。今一番人気の色ですカタログや色見本ではなかなか判りにくいのですが、実際据わってみるとやっぱり良い色だな~と感じました。工事の方も順調に進んでいます。福知山市N様邸の内部造作がほぼ終りました。今週からクロス屋さんに作業してもらい仕上げて行きます。見学会を楽しみにしていて下さい。市S様邸の地鎮祭を行いました。朝はもの凄く肌寒かったのですが始まる頃には凄く穏やかな天気になってお施主様、お子さん、ご両親、お婆ちゃん皆さんお集まり頂き無事終えることが出来ました有難う御座いました。16日から基礎工事に入りますご近所の方々車両等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。福知山市K様邸の外装工事が順調に進んでいます。この時期は、天候も良く職人さんも気分良く工事をしてもらっています。今月には足場が取れますので、お施主様こだわりの外壁を見に来て下さい。福知山市O様邸の基礎工事が順調に進んでいます。基礎の骨組みになる鉄筋も第3者検査機構の検査をうけて合格しました。この後コンクリートを打設して養生期間に入ります。福知山市N様邸のキッチンが据わりました。いつ見ても良い商品だな~と自己満足しています。内部造作も最後の追い込みにかかって来て来週からクロス工事に掛かります。来月の見学会を楽しみにしていて下さい。宮津市O様邸の基礎工事が終りました。連休があったので工期を多めに取っていたのですが基礎屋さんが頑張ってくれたので予定より早く出来ました。28日の上棟に向けて木材の加工をしていますもうしばらくお待ち下さい。福知山市K様邸の内部造作が順調に進んでいます。連休中はゆっくりとお休み頂いたので今日からまた頑張って行きたいと思います。福知山市M様邸のお引渡しをしました。今までお住いのお家を解体して新しく建て直したので、約6ヶ月の間ご不自由な思いをさせてしまい本当に申し訳ありませんでした。今日で工事は終了しましたが、これからが本当のお付き合いの始まりだと思っています。今後ともラビハウスを末永く宜しくお願い致します。OB様として色々なアドバイスをお願い致します。本当に有難う御座いました。福知山市M様邸の完成見学会を28日、29日の2日間開催しました。初夏を感じさせる暑さの中延べ95人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。兼ねていたので反響が凄く良かって、皆さんにお褒めの言葉を頂きこの商品を使って良かったなと思っています。OBの皆様からはちょっと羨ましがられてしまい本当にゴメンナサイ。新商品との切り替えは、難しいです。来月も開催しますので皆さん宜しくお願いします。会場をお借りしましたM様に心よりお礼申し上げます有難う御座いました。福知山市N様邸の内部造作が順調に進んでいます。今回も2月に出た新商品を選んで頂き初めて見さしてもらいました。好みは色々あると思いますが、私は凄く気に入ってます若干コストが上がりますがお勧めしたいと思います。見学会を楽しみにしていて下さい。福知山市A様邸の地鎮祭を行いました。凄くいい天気に恵まれ汗ばむ中皆さん仕事の都合をつけてお集まりいただき有難う御座いました。無事に終了し、明日から地盤調査にかかります。ご近所の皆さん工事車両等ご迷惑をお掛けしますが約6ヶ月の間宜しくお願い致します。宮津市O様邸の地鎮祭を行いました。昨日の突風が嘘の様に穏やかな日和で、お施主様両家のお父さん、お母さんも駆けつけて頂いて無事に執り行なう事が出来ました。明日から地盤改良に入りその後基礎工事着工します。綾部市N様邸の工事が完了しお引渡しをして来ました。最初のお出会いから約8ヶ月この日を迎える事が出来ました。工事期間中お住まいされながらのリフォーム工事だったのでお施主様には大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳ありませんでした。福知山市K様邸の室内配管工事をしています。1階の床下にキッチン、トイレ等の給水管や排水管をキッチリ施工しています。漏水等検査をしてから床工事に入っていきます。福知山市N様邸の屋根に太陽光が据付られました。南面の屋根一面に大きなパネルを乗せているのでいっぱい発電してくれることでしょう。この工事が終わったので来週足場を取って外構工事に入っていきます。福知山市K様邸の内装工事が進んでいます。この後の工程の材料を早く現場に納入しすぎてクロスが貼りにくくなってしまって申し訳ありませんがクロス屋さん宜しくお願いします。福知山市K様邸の屋根工事が順調に進んでいます。今週末に天気が崩れそうなのでそれまでに完了したいと思います。瓦屋さん宜しくお願いします。福知山市O様邸の工事が着工しました。敷地に車両が入れる様に歩道の切り下げ工事と、街路樹の移設工事をしています。この工事が終わると連休明けから、基礎工事に入ります。ご近所の皆さん約5ヶ月間ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。福知山市K様邸のキッチンが据わりました。PVシリーズはいつ見てもスタイリッシュで良いなと思います新商品の内装材ともマッチして良い感じに仕上がりました。この後クロス工事に入ります。福知山市N様邸の外部工事が順調に進んでいます。今回初めて見る新柄でとても良い感じに仕上がりそうです。来週には貼り終えるので足場が取れたら是非見に来て下さい。福知山市K様邸の上棟をしました。4月の気候が良くて仕事もはかどり思った以上に工事が進みました。これからもっと良い気候になりますどんどん工事がんばって行きたいと思います。来週から屋根工事に入ります。福知山市N様邸の内部造作が進んでいます。天井、壁に隙間なくグラスウール〔断熱材〕を敷き詰めています。このあとボードを貼っていきます。綾部市N様邸のリホォーム工事が順調に進んでいます。今週で木工事・外部工事が終わり来週から内装工事に入ります。22日にお引渡しなので最終工程に入っていきますもうしばらくの間ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。福知山市K様邸の基礎工事が終わり明日から木工事に入ります。据え、地組みと13日の上棟に向けて準備していきます。宮津市O様邸の現場打ち合わせに行ってきました。実家の庭に新しく計画させていただいてます。植木や庭石を移設してお家が建ってから新たに庭を作ります。来週から工事に入りますがご近所の方々車や騒音等ご迷惑をお掛けしますが約5ヶ月の間宜しくお願い致します。福知山市N様邸のU.Bが据わりました。ワンポイントで壁をピンクにされました。今ラビではほとんどの方がアクセント壁を採用されます。濃い色もしまるし、薄い色も明るいしで悩み所です。家造りの中で色を選ぶのが一番難しいですね。福知山市M様邸のキッチンが取り付けられました。壁付けキッチンの横に大きなカップボードを並べて取り付けました広いリビングに変に収納を作るのではなくシンプルに色の合った家具で統一する事で広々とした空間が出来ました。見学会を楽しみにしていて下さい。綾部市N様邸のリフォーム工事が順調に進んでいます。屋根瓦の葺き替え、リビング、水廻り、和室と一度解体して新しく造作し直しています。この春の嵐で屋根工事が心配ですが25日には完成したいと思います各業者さん宜しくお願いします。福知山市N様邸の構造見学会を31日、1日の2日間開催しました。春の嵐の中延べ53人もの方々にご来場いただき本当に有難うございました。お客様一組、一組と中身の濃いお話が出来たことと、また新しい出会いが出来たことに感謝しております。出来る限り見学会をこれからも開催していきますので皆さんまた遊びに来て下さいお待ちしております。福知山市K様邸の外装工事が終わり足場が取れました。外壁も2色の貼り分けでシンプルに仕上がりました。来週から内装クロス工事に入ります完成を楽しみにしていて下さい。福知山市K様邸の基礎工事が順調に進んでいます。配筋検査も無事終わりコンクリートを打つ段取りになっています。福知山市N様邸の内部配管工事が終りました。床下で給水管や排水管を接続してキッチン、お風呂、トイレなどに持って行きます。漏水や詰まりが無い様にしっかりと施工してもらっています。お引渡しの前に市役所の検査をうけます。福知山市M様邸の外装工事が終わり足場が取れました。来週から内装クロス工事に入ります。内装建材も新商品を使っているので見学会を皆さん楽しみにしていて下さい。福知山市K様邸の内部造作階段が取付られました。これで階段周りの壁にクロス下地のボードが貼れます。今日で大方内部造作は終わり来週から塗装屋さんにバトンタッチして行きます。福知山市N様邸の床下断熱及び床合板貼りを施工しています。この床下断熱材も、ただ隙間無く入れるだけではダメで床合板と密着して貼らないと断熱効果が上がりません。施工して行きたいと思います。福知山市O様邸の地鎮祭を行いました。3月も半ばを過ぎると凄く良い天気で暖かい中行う事が出来ました。来週に地盤調査をしてその後敷地内に歩道が邪魔になり車の乗り入れが出来ないので歩道の切り下げ工事にかかります。その間ご近所の方々には、ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。福知山市K様邸の外装工事サイディング貼りにかかっています。通気金物を使って下から順番に貼り上がっていきます。約2週間位で張り終えます仕上がりを楽しみにしていて下さい。福知山市K様邸の地鎮祭を行いました。小雨が降る中お施主様の親御さんにも駆けつけていただき無事に執り行なう事が出来ました。来週から基礎工事に入りますのでご近所の方々車等ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致します。福知山市M様邸の外部サイディングが貼れました。白一色に窓廻りモールのアクセント、シンプルですごくおしゃれな感じに仕上がりました。来週に足場が取れますので近くをお通りの際には是非見に来て下さい。福知山市N様邸の屋根工事が今週で完了します。今年は雪が多くてなかなか外部仕事が進みませんでしたが何とか工程通りに終りそうです。早く春になって仕事が段取り良く進むようになってほしいものです。福知山市K様邸の内部造作も順調に進んでいます。今週は良い天気が続きそうなので外装工事もはかどりそうです。福知山市M様邸の内部造作が順調に進んでいます。新商品の材料を使っているので確認しながらの施工になっています。完成見学会を楽しみにしていて下さい。福知山市K様邸のU.Bが据わりました。ワンポイントで壁の色を変えられる方がやっぱり多いですね。それとワイドミラーはお風呂が広く感じて皆さんに喜んでいただいています。工事のほうも順調に進んでいて来週から外壁工事にかかっていきます。福知山市N様邸の棟上をしました。心地よい天気で仕事もはかどり無事上棟式も終りました。一部連絡ミスがあり大工さんに迷惑を掛けてしまい申し訳ありませんでしたが明日からも宜しくお願いします。福知山市T様邸のお引渡しをしてきました。お会いしてから約10ヶ月お子さんも這い這いからヨチヨチ歩きが出来るようになり長いようであっと言う間の日々でした。今日で一様工事も終りましたが改めてOBさんとしてご指導、助言等お願いしつつ今後共ラビハウスを可愛がってやって下さい宜しくお願い致します。