ボードを貼ると見えなくなるのでしっかり施工しました。福知山市T様邸の完成見学会を3日、4日の2日間開催しました。寒く冷たい雨が降る中延べ151人もの方々にお越しいただき有難うございました。会場をお借りさせていただきましたT様にも2日間お付き合いしていただき会社の同僚さんもたくさん呼んでいただいて盛大に盛り上げて下さった事を心から感謝しています有難う御座いました。お引渡しまで後数日もうちょっとお待ち下さい。福知山市M様邸のU・Bが据わりました。マーブル調の綺麗な壁に仕上がりました。ワイドミラーはお風呂が広く感じて良いですね。福知山市N様邸の基礎工事が終わりました。いつもながら綺麗に仕上げてくれていて基礎屋さんありがとう。来週から大工さんにバトンを渡し8日の棟上に備えたいと思います。福知山市M様邸の内部造作が順調に進んでいます。U・Bが据わる外部面に断熱材とP・Bを貼っていますお風呂が据わると見えなくなる部分なのでこの状態で中間検査を受けます。福知山市T様邸の外構工事が急ピッチで進んでいます。ウッドデッキ、カーポートと日に日に良くなってきています。皆さん見学会楽しみにしていて下さい。福知山市K様邸の金物を付けていっています。がってしまえば見えなくなるのでキッチリ施工して第3者検査機構にチェックしてもらいます。福知山市M様邸の外部サッシが付き遮熱シートが貼れました。終れば電気配線工事に入っていきます。福知山市T様邸の内装工事がほぼ終わり建具、照明器具も付きすごく綺麗に収まりました。一部アクセサリー類の取り付けが残ってて、お施主様からご指摘がありご迷惑をお掛けしてすいませんでした。3月3日、4日の完成見学会に間に合うように外構工事を進めて行きたいと思います。福知山市K様邸の棟上を行いました。週末からの大雪で天候が心配でしたが暑いぐらいの日和で無事上棟式も出来ました。ご近所の方々にも朝早くからご迷惑をお掛けして本当に申し訳ありませんでした。これから約4ヶ月間宜しくお願い致します。福知山市S様邸のお引渡しをしました。昨日までの雪と寒さが嘘のように晴天に恵まれ心地よくお引渡しが出来たと思います。最初のお出会いから約10ヶ月満足度120%とはいかなかったかもしれませんが今日を迎えられた事をS様に感謝しております。この先ずっとラビハウスを可愛がって頂くとともにご指導も宜しくお願い致します。福知山市N様邸の基礎工事で第三者検査機構の配筋検査を受けました。いつも通り綺麗な仕上がりに検査員の方にお褒めの言葉を頂きました。基礎屋さんいつも有難う。今日の大雪でM様邸とT様邸以外また工事がストップになりました。早く春が来てほしいです。福知山市K様邸の土台を敷いています。2月20日上棟に向けて大工さん宜しくお願いします。福知山市M様邸の棟上をしました。あいにくの天候でしたが無事に屋根仕舞まで出来ました。工事が終わった後お施主様のお母さんからバレンタインのチョコレートのサプライズがあり嬉しかったです。疲れた体には糖分ですね有難う御座いました。福知山市S様邸の完成見学会を2日間させて頂きました。小雪混じりの中延べ151人もの方々にお越しいただきまして本当に有難うございました。お施主様にも2日間来て頂き、お子さんにはお手伝いまでしてもらって会場を盛り上げていただきました。来週にはお引渡しなのでもうちょっとまっていて下さい本当に有難うございました。福知山市T様邸の外部工事が急ピッチで進んでいます。前回の大雪が融けてまた降る前に工事は終らせたいと思います。柏原町T様邸のお引渡しをしてきました。お施主様に喜んでいただいたにも拘らず外部工事がちょっと残ってしまい本当に申し訳ありませんでした。来週にしっかり施工をして本当の一生のお付き合いの始まりを迎えたいと思います。福知山市K様邸の基礎工事が順調に進んでいます。今日型枠を外して約1週間養生期間をとります。来週から大工さんにバトンを渡して20日の上棟に向けて準備していきます。福知山市T様邸のキッチンが据付られました。アイランド型はリビングが広く感じていいですね先週の大雪もすっかり溶けて外構工事も急ピッチで仕上げて行きたいと思います。福知山市A様邸のお引渡しをしてきました。先日までの大雪と寒さが嘘のように穏やかな天気の中無事お引渡しが出来ました。最初のお出会いから約10ヶ月この日を迎えられた事をお施主様に感謝しています。工事は一応終わりましたがこれからが本当のお付き合いの始まりだと思います末永くラビハウスを可愛がっていただけたら有難いです。今後共宜しくお願いします。福知山市N様邸の地鎮祭を2日に行いました。前日からの吹雪で一時中止を考えたのですがお施主様もお仕事を休まれていましたので強行で行いました。最中も横からの猛烈な雪風でみるみるうちに積もってきて大変でした。お施主様、宮司様寒い中本当に有難う御座いました。これから基礎工事に入っていきます。福知山市M様邸の基礎工事が雪の影響で若干思い通りに進んでいません。雪が降る前にコンクリートは打設出来ているので安心なのですが周りの整地が雪が融けるまで待っている状態です。14日の棟上までには何とか間に合わせたいと思います。柏原町T様邸で、28日29日の2日間完成見学会を開催しました。小雪が舞い寒い中延べ103人もの方にお越しいただき本当に有難う御座いました。遠方からも見に来ていただきまた新しい出会いが出来てスタッフ一同感謝しています。見学会の開催を快く承諾して頂いたT様有難う御座いました。福知山市T様邸内部造作が順調に進んでいます。階段が取り付けられ階段下収納の施工に取り掛かっています。今月中に木工事が完了して塗装屋さんにバトンタッチして行きます。福知山市A様邸をお借りして21日、22日の2日間完成見学会を開催しました。寒い中延べ191人もの方々にお越し頂き本当に有難う御座いました。スタッフも大喜びしています。一時順番待ちをして頂いたお客様やゆっくりと見て頂けなかったお客様には本当に申し訳ありませんでした。今後はもっともっと段取り良くしていきたいとおもいます。それと今回の見学会の開催を快く承諾して頂いたA様には本当に感謝しています有難う御座いました。柏原町T様邸の内部工事が終わりました。後は照明器具と、設備器具の取り付けをしてクリーニングしたら完成です。2月上旬にお引渡し予定です。福知山市S様邸の外構工事が順調に進んでいます。玄関横にぬれ縁、お家の後ろに物干し場を作っています。出来上がりを完成見学会で是非見て下さい。福知山市T様邸の内部造作〔床貼り〕を施工しています。今ラビハウスで一番人気の色のフロアー板です。今週末で大方木工事が終わり塗装屋さん、クロス屋さんにバトンタッチしていきます。福知山市K様邸の地鎮祭を行いました。来週から工事着工します。ご迷惑をお掛けしますが約4ヶ月の間宜しくお願い致します。柏原町T様邸の工事が順調に進んでいます。足場が取れたのでこの後外構工事に入っていきます。内部もクロス工事に取り掛かっています。1月28、29日の見学会をお楽しみにしていて下さい。福知山市A様邸の外構工事が急ピッチで進んでいます。お施主様のこだわりで建物とマッチした凄く良い外部に仕上がりそうです。この季節なのでなかなか思い通りに工事が進みませんが1月21,22日の見学会に間に合うようにがんばって行きたいと思います。福知山市S様邸の内部造作及び塗装工事が終わりました。この後クロス工事に入り2月11,12日の見学会に間に合うように施工して行きたいと思います。新年あけましておめでとうございます。今年もたくさんの方々とのお出会いをスタッフ一同楽しみにお待ちしておりますので、本年もラビハウスをどうぞ宜しくお願い致します。今日福知山市M様邸の地鎮祭を行いました。明日から工事着工します。街の中なので車等ご近所の方々に大変ご迷惑をお掛けするかと思いますがどうぞ宜しくお願いします。