smile@jyudei-kokoro.org工事日記program現在那珂市に建設中の「新kokoro」。ベールがはがされました。2020年1月30日メインの入口です。外部から中が丸見えにならないよう配慮したデザインにしてもらいました。ここに、ミスト浴とゆ〜楽さんというバスタブが入ります。特別支援学校の訪問教育を行う教室です。「kokoro」のスペースです。ここで、こどもたちは、日中過ごします。2階のミーティングスペースからの眺望です。予定より1日遅れましたが、本日無事に上棟しました。室内の様子も、少し見えてきました。本日はあいにくの雨の為、クレーンを使った作業はお休みになります。雨がかからないように、現場はブルーシートで養生し、12月4日は上棟予定です。2019年11月30日2階の床パネルの据え付けが完了し、2階の壁パネルの据え付け作業中です。2019年11月29日1階の壁パネルの据え付け作業中です!なんとなく建物の大きさが分かってきました。足場も組まれ、昨日からいよいよ組み立て作業に入りました!1階床パネルの敷設が完了し、壁パネルの設置作業が行われています。数日のうちに、屋根パネルまで完成していきます。基礎型枠工事を行っています!基礎が立体的になってきました。2019年11月8日ベース基礎のコンクリート打設工事をしています!!2019年10月21日ベース基礎の配筋工事を行っています。時間のかかる基礎工事ですが、こども達を安全な建物でお預かりできるように、頑丈な建物をつくってもらいましょう。2019年10月17日ベース基礎の下に砕石の敷設工事の様子です。このあと、ベース基礎工事に入りますが、雨が・・・降らないで欲しいです。根伐り工事の状況です。全国各地では甚大な被害が広がっていますが、kokoro建設地では被害もなく後ろの用水路の増水もみられませんでした。本日から、基礎工事が始まりました。当初の予定からかなり遅れておりますが、令和2年2月中の完成、オープンを目指しております。2019年9月9日この猛暑の中、職人さんたちは大汗かきながら頑張ってくれています。本日無事に地鎮祭が行われました。