新国立競技場はどこで間違えたのか野鶲のフィールドノート新国立競技場はどこで間違えたのか迷走を続ける新国立競技場の改築問題は、今日安倍首相が白紙撤回を発表するという形に展開した。この問題はすでに袋小路に入っており、現行案で突き進むか、白紙撤回かの二者択一を迫られていた状態なので、今日こういう結果が出たことに驚きはない。安倍首相にして見ると、白紙撤回しても自分に傷はつかないばかりか、むしろ得点源になるとしての政治的パフォーマンスだろう。森喜郎氏を説得して決断したというイメージも演出して見せた。計算されたパフォーマンスと見ることが出来る。そもそもこれは首相が決断する事項なのだろうか。いつから日本は独裁国家になったのか。流れを時間軸に沿って考えてみる。東京が正式に候補地となったのは2012年5月。詳細な開催計画をIOCに提出したのが翌年の1月なので、この約7ヶ月間にメインスタジアムを含む基本構想をまとめ上げる必要があった。そこでこの間に問題のコンペ(デザインコンクール)が行われたわけだ。競技の目的は「新国立競技場の改築に係る基本構想デザイン案を募集する」とある。直結するものではない。別に決定することが要綱の中にも書いてある。コストについては、要綱の中に1300億円という数字が提示されていて、これについては応募者には「意見を求める」とはしている。募集から提出までわずか2ヶ月、審査期間は1ヶ月半しかないというスケジュールの中で、コストの試算を行うことは不可能だろう。「コストのことはわからない」とした安藤忠雄氏の説明は無責任にも聞こえるが、わからないでもない。事業主体であるJSCとしては、詳細な開催計画の中にインパクトのある絵が欲しかったのだろうとは想像できる。今回の計画を支持する向きには、この案を提示したことによって東京招致が実現したという意見もある。この段階ではあくまでも基本構想なのだから、基本構想としての絵を描いておけばよかったのである。開催決定後の2013年秋に国際コンペをやれば何の問題もなかったのに、2012年になぜ性急な「デザインコンク-ル」を行ったのか、そこが一番不可解な点である。今回の実施設計に関わった人には徒労感だけが残っただろう。莫大な「お金」と「労力」と「2年という時間」と「アイデア」が浪費された。