201253現在の2012の最初の数カ月間に、ロシア海軍の「長期建設」の完了に関する報告が現れ始めました。セベロドビンスク」が太平洋艦隊に送られるでしょう。時が経ち、秋が来たが潜水艦は艦隊に受け入れられなかった。10月の終わりの日には、月はあまり快適ではありませんでした。いくつかの理由から、国防省は、955プロジェクトの本拠地を受け入れるための締め切りを数ヶ月間ずらすつもりです。原子力潜水艦「Severodvinsk」にも当てはまります。操業中のボートの採用の延期は多くの質問を引き起こします。Dolgorukyのブックマークの16記念日を迎えます。率直に言って、この数字は勇気づけられるものではありません:船がはるかに速く建造され、そのような「記録」がなかった前に。"ボレイ"はほぼ3年半の間保護観察されています。一方では、建設の完了は非常に楽観的に見えますが、他方では、テストプロセスは通常はるかに少ない時間で済みます。建設が始まってから経過した長い期間がいくつかの根拠を持っていることは非常に明白です、そして、これはおそらく一度にいくつかの理由の複雑な複合体です。それらを理解しようとしましょう。最近まで、潜水艦「ユーリドルゴロキー」の採用が絶えず遅れていた主な理由は、軍備の問題と呼ばれていました。当初、BoreiはBark弾道ミサイルを装備する予定でした。90年代にやって来たが、それは明らかにその成功に貢献しなかった。その国の財政的能力は、「樹皮」をもたらすだけでなく、本格的なテストを行うことさえ許しませんでした。P-30ロケットの開発が開始されました。新しいロケットの設計における多くの革新も開発とテストを加速しませんでした、しかし2011の終わりまでに、作成とテストは完成しました。2012の初めに、Bulavaが数ヵ月間ロシア海軍と交戦することが正式に発表されました。Dolgoruky"のための武器の問題は解決されました。建設と引渡しの時期に関する紛争の第二の議論は財政状況に関するものである。"Borey"は1996年に作られました。当時、国の経済はひどい状態でしたが、国防省は、新しい船を建造するために、たとえ不十分であっても少なくともある程度の金額を探していました。許容可能な量への建設資金の増加は、2000年の初めに始まり、必要量の支払いは2004-2005でのみ始まった。Dolgoruky」の建設に関する仕事の大部分は、16年ではなく、わずか5年か6年で行われました。資金の増加は問題の存在に影響を与えませんでした:ただ経済的な問題は武器の作成によって置き換えられました。建設期間の資金調達額への依存という文脈では、考慮すべきである。潜水艦「アレキサンダーネフスキー」。この潜水艦の敷設から試験の開始までに7年以上経った。Dolgoruky"の場合、この期間は13年より少し短くなります。6年間の違いは、あらゆる防衛工事にタイムリーかつ完全な資金が必要であることを明確に示しています。遅れのもう一つの理由は新しい潜水艦のためのインフラストラクチャの建設に関連しています。Nevsky"はVilyuchinskの拠点で奉仕するべきです。この点で、ロシア艦隊の指揮は沿岸施設とインフラ基盤を改善することを決めた。ユリイドルゴルキーを受け入れるための期限をもう一度変更する必要があったという事実から判断すると、基地を更新する作業はまだ進行中であり、現時点ではビリウチンスクは単に新しい潜水艦を受け入れることができません。"Sevmash"の壁の近くに立っている間、軍隊はそのサービスのために月に約200万ルーブルを支払わなければなりません。それは潜水艦自体のコストよりも何万倍も少ないです、しかしこのお金は不必要ではありません。「最初の2つのボレア」のように多目的ボート「Severodvinsk」が来年にも延期されることは、太平洋艦隊の一部となることは注目に値する。このように、必要なインフラの提供に関する問題のために、3つの新しい潜水艦はまだ任務所に行くことができません。上記の遅延の理由は、どういうわけか公式の情報に関連しています。同時に公式の確認を受けていない他のバージョンがあります。国内造船の全体的な後退性、過剰な生活費、そして新しい潜水艦の一般的な無用性について語っている、ヒステリックな性質の多数の声明をすぐに考慮から外すことができます。これらの記述は感情に基づいており、そして部分的には政治的瞬間に基づいており、事実や論理には基づいていないので、注意する価値はありません。Bulavaロケットの不十分なコミュニケーションに関するバージョンです。これらの推測を​​支持して、テストの間、最後の成功した発射からすでに10ヶ月が過ぎたという事実は、ミサイルがサービスのために受け入れられたと繰り返し言われました、しかし後者はまだ起こりませんでした。反論として、Severodvinsk潜水艦の試運転を遅らせることができます。これは、Boreyevの場合のように、沿岸インフラの可用性に大きく依存します。885プロジェクトの潜水艦が弾道ミサイルを必要としないことは明らかですが、それでもなお、先頭の潜水艦はまだ艦隊に受け入れられません。軍はユーリドルゴルキーの試運転と同時にブラバを就役させたいと思っています。この場合、ロケットも遅い建設作業の「犠牲者」になります。USKモリブデンの一般的な船舶システムの遠隔自動制御の新しいシステムを含む潜水艦の機内電子機器を微調整し続ける必要性のためである可能性があります。以前は、この複合体のさまざまな問題が繰り返し報告されていましたが、それらを排除するためにわずか数か月という点で定期的に変更する必要があるとは考えにくいです。新しいデジタル制御システムの作成とテストは簡単なことではなく、すべての時間が経っても効果があります。今日まで、モリブデン開発会社はすべての検査、改造などに十分な時間がありました。見ての通り、いくつかの要因が新しいフリートのフリートへの配達のタイミングに影響を及ぼします、そしてそれらの各々は時間の経過とともにトラブルの主な原因かもしれません。同時に、生産を加速する明らかな傾向があることを認めなければなりません。Nevsky」を考えるとき、それは最も顕著です。2番目の潜水艦は、プロジェクトの本船のほぼ2倍の速さで建設されました。いくつかの情報源から、将来的には955プロジェクトの潜水艦ミサイルキャリアが6年で建造されるであろうということになります、しかし、技術的なプロセスの改善のために、この期間のわずかな減少は可能です。明らかな事実を認めることは不可能でもありません:来年の新しい船の配達の艦隊への移転は、「一年で」というスタイルのプレスのあいまいな解釈にもかかわらず、すぐに運航に入る可能性についてほとんど疑いを残し、次の移管について新しいメッセージを待つ価値はほとんどありません。テキストをハイライト表示してを押します。Zenにいますロシア海軍用の建設中および採用された船。2パートロシア海軍にとって今年の28.07.2013用に建造された船。利用規約およびサイトからの情報のコピーこのサイトは、サイトユーザーのIPアドレス、Cookie、および位置情報データを使用しています。al-Nusra」(ロシアで禁止)。