ここまで進んでいます」2020年2月7日金曜日2月1月から新コロナウイルスの感染拡大の影響で世界経済や日本の観光産業など様々なところに影響が出ています。そんな中で中国で、新型肺炎患者を専門的に受け入れる1000床の「火神山医院」をわずか10日という超突貫工事で完成させたニュースがありました。私共は、そのような突貫工事はありませんが寒い中を頑張っている、そんな今月のプロジェクトXをご紹介します。各棟の木造部分の棟上げも順調に進み先日、ここまで無事に工事が進んだことへの感謝と完成を祈願する「上棟式」が執り行われました。これから外・内装工事が本格化します。外壁ALCパネル工事も完了していますが実は南面は全面ガラス張りで足場のシート奥には素晴らしい眺望があります。西・東ブロックとも造成工事もほぼ完成型になってきました。東ブロックでは商業施設の外観も見えてきました。今月から東側に新たにバスロータリーが出来る駅前広場の工事が始まります。来月が引き渡し予定ですがテナント工事との調整で少しずれ込む気配です。乗り込み体制が出来上がり仮囲いや事務所などの仮設工事が進みました。工事が本格化してきます。