☆2015/9/1116号側からの全景です。綺麗な青空に、建物がとても良く映えています。~ん!と存在感のある素敵なデザインです。☆2015/9/122階整備工場の床タイル貼り施工状況です。☆2015/9/14事務所内のOAフロア施工状況です。何かと増えてしまう配線を床下にスッキリ隠せるOAフロア。うちの会社にも是非欲しい。☆2015/9/27外構工事の状況です。アスファルトを敷設するために、綺麗に均して転圧します。☆2015/9/28外構工事です。植栽と緑化ブロックの状況です。緑化ブロックとは、駐車場舗装用ブロックです。緑多い快適な生活環境を形成するとともに、ヒートアイランド現象の緩和にも役立ちます。☆2015/9/29アスファルト舗装です。ボードの継ぎ目をパテで埋めて、塗装が綺麗に仕上がるようにします。アスファルト防水の上に伸縮目地を取り付け、ワイヤーメッシュを敷きました。防水保護コンクリート打設状況です。防水保護コンクリートに散水し、養生しています。☆2015/8/81階の通路部分です。外壁角波折板を貼っている状況です。☆1階展示スペースの天井の塗装状況です。☆2015/8/101階展示スペースの天井塗装状況です。何度か重ね塗りをする事で綺麗に仕上がります。☆1階展示スペースの天井塗装が完了しました。ムラなく仕上がりました。☆2015/8/111階展示スペースのガラスが搬入されました。大きな窓なので、当然大きなガラスです。☆1階展示スペースのガラス取り付け状況です。大人数で慎重に取り付けます。☆2015/8/172階整備工場の天井配管の状況です。☆2015/8/311階展示スペースの床タイル張りの状況です。Audi相模原|2015/7/32階サッシ取付状況です。パネルシャッターの取付状況です。☆2015/7/141階の鉄骨柱に耐火塗装をしています。☆2015/7/141階の軽量天井下地組みを開始した状況です。界壁のボードを貼っています。☆2015/7/151階の軽量天井下地がどんどん組まれてきました。☆2015/7/202階整備工場の床のアスファルト防水が完了しました。☆アスファルト防水の上にワイヤーメッシュを敷き込みます。☆2015/7/211階の天井にボードを貼ります。☆2015/7/222階整備工場のワイヤーメッシュが敷き込み完了しました。☆2015/7/24屋上の立上りコンクリートの補修状況です。ワイヤーメッシュの上から防水保護コンクリートを打設します。☆コンクリートは流してすぐに綺麗に均します。屋上のアスファルト防水の敷き込み状況です。Audi相模原|2015/6/5建築中間検査です。建物は、たっくさんの検査を受けて適正な建物だと認められないといけないのです。☆2015/6/172階スラブ(床)の配筋工事です。敷き込んだデッキの上に1本1本鉄筋を配って、決められた間隔で留めておきます。☆2階スラブ(床)のコンクリート打設です。☆2015/6/181階土間のコンクリート打設です。☆1階土間のコンクリート打設です。土間下に防湿の為シートを敷いてます。鉄筋と共に、電気などの線を通すためのホースもコンクリートの中に埋められていきます。☆2015/6/22内装工事が始まりました。外部廻りにケイカル板を張って耐火被覆(ロックウール)を吹付けます。☆アルミサッシの取付も始まりました。大きな開口部に大きなサッシを取り付けて行きます。☆2015/6/23もちろん小さな開口部にも。