和泉保育園|2015/7/3梅雨まっただ中でございますが、基礎の型枠とベースパックの搬入です。☆2015/7/4鉄骨の柱を受けるベースパックを据付けています。鉄骨の柱の部分すべてに確認しながらベースパックを据付けます。☆2015/7/8基礎の骨組みとなる鉄筋を1本1本適切な位置に配っていきます。重たい鉄筋を手作業で運びます。☆2015/7/10地中梁配筋の圧接状況です。圧接とは、鉄筋継ぎ手部分に圧力をかけガスバーナーで加熱しながら接合する方法です。☆2015/7/13重くて長~い鉄筋を、基礎の形に立体的に番線で組んでいきます。コンクリートに埋まって見えなくなる部分ですが、非常にきれいに組まれています。全体的に配筋工事が進んでおります。どんなに大きな建物でも、職人さんの手作業から成り立っています。☆2015/7/14ベース部分のコンクリート打設です。柱を受けるベースパックと地中梁の鉄筋が複雑に組まれ、コンクリートにより一体化されます。2015/7/15引き続き組み上げられた鉄筋を囲むように型枠が組まれます。この型枠の中にコンクリートを流し込むので、隙間なくぴっちりと組まれます。監理者さんにもしっかり確認してもらいます。一口に鉄筋と言っても、太さも形もいろいろあります。決まった所に決まった太さのものを配筋しないと、計算通りの構造体にならないのです。和泉保育園の工事が始まりました。和泉保育園|和泉保育園さんの工事を受注いたしました。☆2015/5/19起工式です。和泉保育園さんはキリスト教保育を目的とされているので「地鎮祭」ではなく「起工式」です。讃美歌が歌われるなど、厳かに粛々と行われました。☆2015/5/22和泉短大のテニスコートだったところに建てるため、フェンスが張られているので撤去します。表層のコートも1面分を残し撤去です。☆2015/6/9フェンス、コート等の撤去が終わり、仮囲いをしました。☆2015/6/10ネコさんは1日で飽きてしまったようです。☆2015/6/16広い敷地です。☆2015/6/17歩道の整備です。小さなお子さんの通園路ですから、安全な歩道が大切です。☆2015/6/20地面に建物の基礎部分を掘るための位置が書かれました。☆2015/6/22建築確認が下り、いよいよ着工です!根伐開始!線に合わせて掘っていきます。☆2015/6/24意図的に堀残した部分が崩れないように、シートで養生をします。☆2015/6/26敷地の1部分を歩道状空地として整備します。夕方から雨が降ってきてしまいましたが、掘った部分や掘り出した残土が流れてドロドロにならないように、シートで養生します。☆2015/6/29捨てコンクリート打設です。捨てコンクリートとは、基礎の底面を平らにし構造体の位置を決めるために敷くコンクリートです。RESERVED.地中熱利用GEOパワーシステム施工代理店フラッシュ素材やPDFを見るには専用のアプリケーションをダウンロードの後、インストールしてご覧ください。