計画が急遽、実現に向かって動き始めました。奥さんは3年後に東京で定年を迎え、それまでは《通い妻?》で、スキーと山歩きを楽しみに来ることになりそうです。その頃には、二人の男の子も《一人立ち》することになるそうです。いう訳で、3年間のテスト期間を前提とした住まいづくりが始まりました。05.08.10.7/30引渡しがあり、完成いしました。屋根(アスファルトシングル)が張りあがりました。この後は、外壁の下見板張や内部の取付家具工事がおこなわれます。05.05.30.5/24土台敷が始まりました。断熱材も張りあがりました。うちに、家の形が雨竜の広い大地に立ち上がりました。↑05.05.28屋根下地張り↑パイン材(厚28mm)、これがそのまま2Fの天井になります。登り梁に金物を見せないように、大工さんが工夫してくれました。05.05.16.基礎工事2基礎の打設が終了しました。きれいに仕上がっています。来週には、土台・建方に入ります。05.05.06基礎工事です。基礎のベース部分、土間コンと配筋が終了。05.04.着工しました。遣り方〜建物の位置や大きさ道路との関係を確認しました。05.03.何とか着工へのメドが立ち、3月16日Kさん夫妻が来道し、雨竜経由で旭川に行き、K組の社屋で、目出度く、工事契約が出来ました。雨竜はまだ雪の中でしたが、心の中は、春の日差しで一杯でした。雪の残り具合が多少気になりますが、4月23日(土)着工予定です。諦めかけていた車庫と高床は、かろうじて残りました。雨竜の風景にも、Kさんのこれからのライフスタイルにも合わないと、却下されました。高床も、都会生活の長いKさん達の生活に、無くてはならないと判断しました。マキストーブは、とりあえずペンディング(3年後?)です。05.01.見積が出てきました。目標の30%オーバーです。月末には、Kさんが北海道まで打合せに来てくれることになっています。電話やメールでは伝えにくいニュアンスを、なんとか伝え、これからの対応を検討して、お互いの出来ることを確認しました。アルクムの仕事は、価格調整の項目と内容の整理と、正確な伝達です。Kさんの仕事は、その情報を理解し、序列をつけることと、資金計画の見直しです。05.01.20.前回からの打合せで話し合い、A案で進めることに決まりました。横長に設けられた吹抜けと2階との繋がりが魅力的なプランです。決め手は、居間、食堂どちらもバルコニーに面し開放的に使えそうということのようです。1階和室の上の2階の部屋を吹抜けに突出するようなかたちで大きくして2階の使い勝手をよくしました。基本的には、下記のA案平面図のプランで1/15に見積を依頼しました。次回のKさんとの打合せ(1/26)に間に合わせる予定です。04.12.24.プランで提案したのは、今回2案です。どちらも、居間からバルコニーを介して外に開くタイプで敷地への配置の向き、場所、屋根も片流れと同じですが、A案は、長く設けた居間・食堂を吹抜け越しに上がる階段で、やわらかく間仕切るプラン。居間、広縁を介した和室を設けたプラン。左:A案模型、右:B。