千葉設計ブログ千葉設計ブログ無限から、ひとつ。無数のパターンやバリエーションが考えられます。無限に広がる設計の可能性。最上の結論・オンリーワンを選び出すことにあります。南品川共同住宅(9)15階の床配筋検査です。周りが低い建物が多いのでかなり目立ちます。10/23には上棟予定ですが、シートの下はすでに中間階まで外装タイルが張り終わってます。(6)ようやく地上階の施工が始まりました。手前側にタワークレーンの設置も終わり工事現場らしくなりました。(5)酷暑の影響で職人さんがダウンし工程がだいぶ遅れてしまいましたがようやく1階の床まで進みました。8/29にコンクリート打設予定です。このところの台風も心配ですが上階も12階まで順調に進むことを切に願います。南品川共同住宅(8)今回は目黒川にかかる橋からのショットです。現在の階数は11階、少し上方に飛び出している部分は12階の柱の鉄筋です。あと4層分上棟は11月初旬を予定してます。(4)基礎配筋施工中です。材料を仮置きするスペースもなく苦労しているようです。猛暑のため鉄筋が相当高温になっていて施工者は大変だと思います。今回は配筋検査を行ったついでに11階の高さからの眺望を撮影してきました。東側にも第1京浜を挟んで寺院と墓地が見えます。その脇を流れる目黒川の微妙なうねりと川面が景観に一役買っているようです。[この写真は北側の眺望です。平行に走る第1京浜と品川駅方面が見えます。右側に見えるのは京浜急行新馬場駅の屋根です。このくらいの高さ(≒30m)になるとかなり遠くまで見通せますね。南品川共同住宅(6)京浜急行新馬場駅の構内から現場を撮影しました。改札の関係で少し遠回りしないと現場には行けません。いっても3分くらいですが...。品川まで電車で3分、好立地です。現在建物は9階まで躯体が終了してます。RC造地上8階建て1100m2、2018年8月着工、2019年7月竣工予定です。5分の好立地に設計中のマンションです。(3)完成イメージ図です。幅の狭い敷地ですので塔状比が大きいです。RC造12階建て1600m2、2018年1月着工、2019年6月竣工予定です。(7)南品川共同住宅(10)2019年7月2019年6月2019年5月2019年3月2019年2月2019年1月2018年10月2018年9月2018年8月2018年7月2018年6月2018年5月2018年3月2018年2月2018年1月2017年10月2017年9月2017年8月2017年7月2017年5月2017年4月2017年3月2017年1月2016年12月2016年6月2016年5月2013年10月2013年4。