問52問52解説へ図のプロジェクトの日程計画において,プロジェクトの所要日数は何日か。広告アローダイアグラムのクリティカルパスを求める超定番問題です。解き方を覚えるまでは難しく感じますが、一度わかるようになると簡単に解けるようになりますのでマスターしておきましょう。ダミー作業も含め、通り得るすべての経路の組合せを考えます。A→C→E→HA→D→(上のダミー)→E→HA→D→F→HA→(下のダミー)→G→HB→G→Hこの全てについて所要日数を求め、最も長くなる経路がクリティカルパスになります。※ダミー作業は日数ゼロで計算します。A→C→E→H10+10+20+10=50(日)A→D→(上のダミー)→E→H10+15+0+20+10=55(日)A→D→F→H10+15+15+10=50(日)A→(下のダミー)→G→H10+0+25+10=45(日)B→G→H5+25+10=40(日)以上より、クリティカルパスは「A→D→(上のダミー)→E→H」、その所要日数は55日とわかります。したがって「エ」が正解です。fe-siken.com▲Pagetop。