project□はじまり2009年の6月からの計画です。ニセコ有島記念館の川向うに敷地があります。川というより、《せせらぎ》といった風情の小川ですが時々釣り人が橋の下で釣糸を垂らしています。釣り上げたところを目撃したことはありませんが・・・。川の中の島にいるような、メルヘンチックな雰囲気の漂う敷地です。北西にアンヌプリスキー場、北東に有島記念館越しに羊蹄山、東から南にかけては川越しに手付かずの雑木林、南の遠景にヤット民家が見え、その向こうには昆布岳が望めます。以上の与条件を検討した結果、『く』の字型の平面が生まれました。北東の羊蹄山と南の昆布岳に向けて配置しました。特徴のある与条件なので、外観スケッチも提出しました。検討が必要になって来ました。要望�Aは、奥さんも、お店に積極的に参加する前提の項目でしたが、イヌが1匹増えて3匹になったり、お子さんのことも考慮した結果、少し距離を置いた方が、両方にとって好ましいのでは?ということになりました。厨房の勝手口と兼用しました。住まいが独立することになったので、水廻りや茶の間を再検討しました。2階に水廻りを移動することにより、1階のスペースにゆとりができ、イヌの足洗い場兼お留守番コーナーも確保できました。ここまでくると、イメージは現実に近づき、仕上材や色彩の打合せも具体的になって来ます。夢はドンドン膨らみます。床とか壁はこんなイメージになりますか?と、集めてきてくださった写真や切抜きを見ながら実際に家具のお店や雑貨屋さんめぐりも一緒に行い、より具体的な空間のイメージを形にしていきます。□工事スタート!(10.08.07)見積もりも上がり、いよいよ着工!現場が動き出しました。どしゃ降り雨の中、遣り方チェックを行いました。川に囲まれ、草花生い茂るメルヘンな敷地は一変、重機が動く建築現場へと様変わりです。▲息子さんのしょうたくんも現場視察!□原寸チェック(10.08.10)今日は小樽の木材加工センターにて棟梁と、手板を見ながら建物の構造や高さなどの最終確認をする「原寸チェック」を行いました。これをもとにして、これから構造材料の加工が進められます。木材加工センター内には構造材等の木材がたくさん保管されています。材料の加工はここで行われます。□配筋チェック(10.08.19)基礎の配筋工事がスタートしました!保険の検査の完了後、型枠が組まれて基礎コンクリートが打設されます。□打合せ(10.08.20)今日はHさん宅にて打合せです。お風呂や、キッチンに使うタイルを検討するためたくさんのサンプルを囲んでの打合せです。外壁の色の検討では、立面図に色ぬりしたものを何案か見て頂いて、その中から候補にあがったパターンの色で、まずは模型を造ってみよう!ということになりました。第一候補はこれ!▲外壁2トーンパターン照明計画も第一案を提案!照明器具のカタログも開きながらこの部屋にはこんなかんじかな〜?お店にはこれがいいけどおうちにはこれ!などと楽しい話し合いが続きました。Hさんご一家の明るく暖かい雰囲気をイメージしておもちゃのような、おかしのようなデザインの照明を選んでみました!□基礎工事(10.09.01)現場は基礎が完成し、型枠が外されました。通る配管箇所の確認も行いました。(10.09.02)お仕事でお忙しいHさん。お会いして打合せということが難しくなってきたので、今日はメールでの打合せです。来週から土間コンクリートの打設が始まるので給配水管を立ち上げる位置を決めておかなければならないということで、まだはっきり決定していなかったトイレの手洗い器の位置を確認するため、スケッチのやり取りを行いました。内部はもちろん、外壁の板貼り模様まで細かく造りこんでくれています!この外壁作りで色鉛筆は持つところがなくなるまで小さくなりました。笑この模型を囲んで打合せする日が待ち遠しい!Hさん本当にご苦労様でした。□木工事開始!(10.09.11)土間コンクリートも打設され、木工事がスタートしました!大工さんたちの気合に満ちた、活気あふれる現場となっています。□打合せ(10.09.17)以前打合せで候補に上がったタイルを基に、バスルームやキッチンのスケッチを描いてみました!図面だけではなかなか伝わりにくい細部のデザインは、こうしてスケッチにしたり、模型を見ながら進めてゆきます。母屋も2階の床梁が組まれ始めています。南側に昆布岳、そして北側にはアンヌプリを望むことが出来ました。▲AマークがH邸敷地です。)□外壁のペンキ塗り(10.09.24)屋根の梁組まで完成し、建物の形が見えてきました。今日はHさんと一緒に外壁板材のペンキ塗りを行いました。▲カフェよりテラスの方を見る▲前面道路より建物全景を望む□続・外壁のペンキ塗り(10.10.01)先週に続き、今日もペンキ塗りを行いました。今日から10月ということを忘れるほど強い日差しの中、それでも楽しくペンキ塗をしているところを撮影しました。表情豊かな外観となってきました。内部空間が出来てきたところで、今日はHさんと一緒に部屋の使い方や生活スタイルのシュミレーションをしながら部屋を回り、照明計画等の確認を行いました。□現場打合せ(10.10.21)Hさんが1枚1枚丁寧にペンキ塗りした板材が、ついに外壁に張られ始めました!2トーンの茶色のコントラストがとても綺麗です。内部では電気配線工事が進んでいます。色塗りスケッチを見ながらHさんと、内部の塗装色の最終確認を行いました。▲夕焼けの中の羊蹄山がとても綺麗でした!□現場打合せ(10.10.28)外部の足場が解体されて、外観の表情がはっきりと見えるようになりました。内部では塗装工事がスタートしました。内部に関することを中心に進めています。□現場打合せ(10.11.04)羊蹄山に雪が積もり、敷地の周りもすっかり冬の景色になりました。外では浄化槽の工事が進み、内部では壁のボードが張られ、階段も完成しています。今日の打合せでは作り付け家具の形や使い方等の最終確認を行いました。▲2Fへの階段が完成しました□綺羅乃湯にて(10.11.09)現場での打合せや確認を終えてから、現場近くの『綺羅乃湯』という温泉施設のロビーにてHさんと照明器具についての打合せを行いました。□現場打合せ(10.11.17)物置にも板材が張られ、外廻りはほぼ完成しました。内部では塗り壁の下地造りが行われています。作り付け家具も設置され、だいぶ部屋らしい雰囲気になってきました。今日は塗り壁の塗り方(表情)を決めるため、実際に壁の一部に塗って検討しました。