M様邸ウッドデッキ工事進捗状況わたしたちイゲタヤE&Rは、「お客様の夢をカタチに...」を合言葉に、ここ日野市南平から日野市・八王子市を中心に近隣にお住まいの皆さまへ日々エクステリアのご提案をしております。こんにちは、イゲタヤE&Rプランナーの大貫雄三です。慣れないながらも、これからこのBlogを読んで下さったエクステリアに興味がある皆さまへ少しでも役に立つ情報を書いていきたいと思います。いやー、暑い!!今日はこんな一言が出てしまうぐらいにとてもきつい暑さでしたね。身体が夏の蒸し暑さに慣れてないので、梅雨中にこの真夏の暑さは、本当に身体に堪えます。こんな暑い日は身体に更に”喝!!”を入れるためにこんなものを食べて来ました。つけ」さんの看板メニュー、”坦々麺”です。前回ご紹介した際はとってもマイルドな”中華そば”をご紹介しましたが、それとは対照的なとても刺激的かつ本格的な坦々麺でした。ちなみに私、坦々麺は中華料理屋さんやファミリーレストラン等で食べた事はありましたが、ラーメン専門店にて食べたのはこれが初めてだと思います。気になるお味ですが、ひと言で云いますと「癖になる辛さ!」です。坦々麺は、今までのイメージでは甘辛い肉味噌とごまだれベースのスープとで、始めマイルド。徐々に辛さが増してくると云ったイメージだったのですが、この坦々麺は最初からしっかりと刺激的な辛さがやって来ます。ベースのスープがとてもスッキリしているので後味がとっても良いのです。面白いのが、具材の中にワンタンが数枚入っており、食べていて食感の変化を楽しむ事が出来ました。何より刺激の決め手となっていたのが、山椒です。この山椒が痺れるような辛さと良い香りをもたらしてくれて、後味がとっても爽やかなのです。食べ終えたときには汗だくになってしまい、お店の方に「大丈夫ですか?」と心配されてしまいましたが、とても食べ応えのある坦々麺である事は間違いありません。半端ない辛さなので、辛いのが苦手な方には正直お勧め出来ませんが、山椒等の辛さがお好きな方なら、きっと病みつきになる坦々麺だと思います。暑いこれからに時期に、さらに刺激的な坦々麺を食べていっぱい汗をかくのも良いかもしれませんよ!さて、昨日のBlogにてご紹介しきれなかった残りの2案件について、今日明日と2日に分けてご紹介しようと思います。リビングルーム前にある広大な芝生のお庭空間に、これまた大きなウッドデッキを設置します。ウッドデッキの基礎となる大引き・束柱の位置関係を割り出して、すこへベースとなるコンクリート平板を据えて行く作業からです。建物左側にチラリと見えますプールが、まさに今回のウッドデッキの完成を待ちかまえている様です。そんなお客様のご期待に添える様、がんばって施工に臨んでいきますよ!さて、今回のデッキ施工においても重要となる点は、束柱を設置する際の”平板の高さ”です。平板の高さがまちまちになってしまいますと、デッキを造り上げて云った際にガタツキ等の原因となってしまいます。そこで今回も、右側の写真にあります「レーザー墨出し器」による正確に”レベル(水平)出し”を行います。各平板の下側には「パサモル(砂とセメントを混ぜたもの)」を盛って高さを調整します。ちなみに「パサモル」は、土壌や空気中の水分に反応して適度に硬化するため、この様な施工には最適な方法です。1日目にて、メインデッキが組上がりました。樹ら楽ステージ」の”クリエペール”という明るいお色の物です。明るいお色のため、日差しにあたりますと更に大きく見える様に思えます。今回も、デッキ下に汚水枡が来るために、もしもの事を考慮して”点検口”を設けました。一部分に四角い穴があるのはそのためです。同時進行にて、この点検口に設置する蓋を作成します。使用しておりますデッキ材を点検口と同じ大きさにカットし、そのカットした部材のほぼ中心に四角い穴を開けます。そのくり抜いた穴に、可動式の持ち手を設置して蓋の一部が完成。デッキ材を利用してこの様に綺麗に加工して造作する点は、さすがプロのお仕事です。出来上がった点検口が上の写真です。目地の通り等、非常にスッキリと納まりました。開けますと、丁度汚水枡の真上になり、これならメンテナンス等問題無くアクセスする事が出来ます。閉めてから上に乗りましてもガタツキはありません。クオリティーの高いお仕事です。本日二日目になりまして、この通りほぼ綺麗に納める事が出来ました。今回お選びした”クリエペール”という色合いが、芝生のグリーン・そして白い外壁ととても良くマッチしております。このウッドデッキがこれから来る夏に、お子さんとプール遊びをしたり花火やBBQをしたりと、きっと様々な思い出をもたらしてくれる空間となるでしょう。是非末永くお付き合い頂ければと思います。M様邸のウッドデッキ工事をご紹介いたしました。今回も厳しい暑さの中、施工を担当した職方さん達には本当に感謝です。お陰さまで、とても素晴らしい物が出来上がりました。明日は、もう一件の施工現場の進捗状況をお話しようと思います。そちらの施工現場においても、非常に緻密な良いお仕事をして貰いました。御期待頂ければと思いますので宜しくお願いします。J様邸エクステリア工事他進捗状況わたしたちイゲタヤE&Rは、「お客様の夢をカタチに...」を合言葉に、ここ日野市南平から日野市・八王子市を中心に近隣にお住まいの皆さまへ日々エクステリアのご提案をしております。こんにちは、イゲタヤE&Rプランナーの大貫雄三です。慣れないながらも、これからこのBlogを読んで下さったエクステリアに興味がある皆さまへ少しでも役に立つ情報を書いていきたいと思います。本日も昨日同様、とても清々しい陽気でしたね。私も毎朝日課にしている1時間ウォーキングがとっても気持ち良かったでした。テレビを付ければ、北海道にて行方不明になっていた小学生の男の子が保護されたと云う嬉しいニュース!今朝は本当に気持ちの良いスタートを切れました!さあ、では本日も施工現場の進捗状況をご報告しようと思います。J様邸の施工現場からです。新たに設置されたスクリーンの基礎コンクリートも打たれ、更に柱下部のカバーも付く事で、スマートな柱の姿となりました。奥側にもリードデッキ(ステップ)の設置施工をし始めました。デッキ表面を見ただけでは分かりませんが、デッキ下には複雑に束柱・大引きが設置されております。昨日作っていました点検口も完成しました。点検口蓋裏には、開けた際に他のデッキ材等に傷がつかない様にクッション材を付けてくれています。担当職方さんの気配りが光っております。点検口を開けて下を見ますと、直ぐに汚水枡にアクセスできるようになっており、万が一の時も安心です。昨日スクリーン下に付けた緑色のテープのしるしの部分には左の写真の通り丸い穴を開け、デッキ埋め込み型のLED照明が入りました。このLED照明は、夜間になりますと上部のスクリーンを照らし、スクリーンからの反射光で空間全体を明るくしてくれます。このLED照明は、光センサーにより暗くなると自動点灯・消灯する優れモノです。(結線は後日電気職方により行われます。)道路側には手摺りも設置され、いよいよウッドデッキも完成間近です。職方さんからは、明日の午前中で仕上がっちゃうよと言ってくれました。デッキが出来上がれば、残りはガーデンシンクの設置とエアコン室外機等の電気工事のみです。完工まで後もう少し!最後までしっかりと仕上げて行きます。昨日に引き続き、本日も目地埋め施工を行っております。斉藤さんとその助っ人部隊が総出で目地埋め施工を進めてくれています。ちなみに右側の写真は、目地埋め工程で使われている「目地コテ」です。長いコテもあれば、非常に短いコテもあります。職方さんに聞きましたら、仕上げ方に合せて様々な形状のコテを自分なりに改造して使っているとの事。道具も自分なりに工夫して造ってしまう・・・まさにその道のプロですね!午後には目地埋め工程も門袖を残すのみとなりました。職方衆全員でラストスパート!見る見るうちに仕上げて行きます。赤羽さん親子で仕上げてくれています。いう事で、ようやく本日にてタイル貼り工程が完了しました。目地も入り、鋳物フェンスも納まりますととても重厚感のある素晴らしい出来栄えです!残す工程は、お庭勝手口の門扉吊込み・門袖への表札・インターホン等の設置を残すのみです。施工開始から1カ月以上。非常に大掛かりな現場でしたが、ようやく完工が見えて来ました。こちらも後もう一息!最後まで気を引き締めて取り組んでいきます。いう事で、どちらの現場も完工が見えて来ました。どちらの案件も色々と困難な部分がありましたが、なんとか無事工程が進んでくれて本当に良かったです。明日も職方と共に一生懸命施工に取り組んで参ります。その施工の様子を明日も当Blogにてご紹介したいのですが、申し訳ありません。私もマネージャーも諸事情で1日お休みさせて頂き、明後日の日曜日に改めてご報告させて頂きます。A様邸エクステリア工事他進捗状況わたしたちイゲタヤE&Rは、「お客様の夢をカタチに...」を合言葉に、ここ日野市南平から日野市・八王子市を中心に近隣にお住まいの皆さまへ日々エクステリアのご提案をしております。こんにちは、イゲタヤE&Rプランナーの大貫雄三です。慣れないながらも、これからこのBlogを読んで下さったエクステリアに興味がある皆さまへ少しでも役に立つ情報を書いていきたいと思います。本日も一日とっても爽やかな陽気で、昼間のカラッとした天気は、梅雨前である事を忘れさせてくれるかの様です。朝晩に関しては少々冷え込みが強く、涼しいと云うより寒いと云っても良いぐらいでした。天気予報によると、5月の暑さをもたらした南風よりも北風が勢力を盛り返し、最後の意地を見せているとの事です。そのため、今日あたりの天気図は比較的冬型の気圧配置に近い状態らしく、先日30°C以上を記録した北海道北部では一桁台に達していて、山沿いでは雪が降ったとの事です。あまりにも両極端な天気で、本当に身体には堪えますね。皆さんもお風邪等ひかない様、気を付けて下さいね。本日も昨日のBlogで書いた通り、2現場にて動きがありましたので、その進捗状況をご紹介しようと思います。今朝までに、タイル貼り予定箇所がほぼ貼り終えました。本日はまだ貼れてない細かい箇所も黙々とタイル貼りを行います。一方でタイルを加工し、もう一方でタイルを貼り合わせていくといった職方さん同士でのチームワークがとても光ります。お陰で、細部に渡る箇所にまで、しっかりと「うま目地」を描いた統一感のある仕上がりとなっております。見れば見る分だけ、細やかなお仕事がとても良く光っております。午後にはこの通り門袖にもタイルが貼られ、ようやく全体的にタイル張りが終わりました。デザイン的にはオーソドックスなスタイルですが、建物とのマッチングはとても良く、重厚感のあるデザインでとても素敵です。お家の顔となる門袖は、全面にしっかりとタイル貼りを施しており、近づいて見ますとキッチリとした細やかな仕事が伺えます。ちなみに天端は敢えて空洞となっておりますが、ここにどの様な物が設置されるかはこう御期待と云う事で!そしていよいよタイル貼り最後の工程「目地埋め」に入りました。今回は建物の雰囲気に合せて、モルタルに灰墨を混ぜた「黒目地」にて仕上げていきます。今回は細部まで「うま目地」に仕上げているため、この作業が実は一番手間が掛かると云っても過言ではありません。細やかな作業で、しかもモルタルの硬化も考慮してスピーディーに作業をこなして行かないと仕上がりが悪くなってしまいます。今回は範囲が非常に広いため、かなり大変な作業となりますがそこはまさにタイルのプロフェッショナル集団!なんなく黙々と作業をこなして行きます。明日も変わらず黙々と作業を行うとの事。J様邸でのウッドデッキ施工です。デッキの方も出来上がって来まして、だんだんと形が見えて来ました。近藤さん達の細やかなお仕事が光ります!水栓柱前にも大引きが入り始めました。この大引き、水栓前において大切な物を設置する際に大いに関係して来ます。スクリーン下の中間部分になにやら緑色のテープにてしるしを付けております。この位置にある物が設置されるのですが、そちらもこう御期待ということで。先程水栓前において重要だと説明しました箇所になにやら正方形の穴が開いております。デッキ材を使った蓋をこしらえて合せております。はい!これは、デッキ下にある汚水枡等の設備にアクセスするための「点検口」です。点検口を設けるためには、それを支えるための大引きが必要となり、今回かなり様々な設備がある中で点検口を設ける事はかなり難しい作業でありました。近藤さんと事前にかなり位置関係等を打ち合わせしたお陰で、スムーズに設置位置を割り出す事が出来ました。お陰で、仕上がり等非常に良い物となっております。明日には残りの部材を設置し、ウッドデッキを完成させます。どの様な雰囲気になるのか、こちらも今からとっても楽しみです!と云う事で、昨日に引き続き両現場とも順調に作業を進める事が出来ました。これも施工にあたってくれている職方さん達、そして信用して温かく見守って頂いているお施主様達のお陰だと思います。明日も変わらず、お施主様達のご期待に応えられる様に施工にあたって参ります。10-5TEL:042-591-8497メールお問合せはこちら施工エリア東京都の以下地域となります。Encryptにより保護しております。