1月ですが、雪の心配もなく作業も順調に進んでおります。暖かい日が続いていますね~。現在は、内外部の下地作業をしています。シャッター開口部に庇を造り外壁は、角波張りで仕上げる予定です。折板葺きの様子>内部作業の様子です。木部の梁を見せていきます。カタチになってきました。先日、建て方作業を行いました。当日は、曇り空で作業するには丁度良い天候でした。職人さんたちのおかげでスムーズ進む事が出来ました。ありがとうございます。<建て方作業の様子>化粧梁の様子です。内部からは、梁が見えてくるデザインです。屋根は折版葺きなので、梁の上部にタイトフレームを取り付けていきます。<化粧梁とタイトフレーム>外部は、ハイベストウッドを張る事で耐力壁を高めていきます。作業場では、手刻み作業により構造材の加工をしています。画像は、金輪継手の様子です。継手部分は、仮組作業を行い細かな調整をしていきます。中央に木の栓を打ち込んでいくにつれて、木が締まっていく仕組みになっています。金輪継手は、伝統的な継手の1つでとても丈夫に作られています。<金輪継手の様子>次に各材料の仕口の様子です。こねほぞ・あり落としなど、納まる場所に応じて造り上げていきます。<桁、梁の仕口の様子>土台の鎌継手の様子です。材料が納まりながら、木と木がくっついていく構造になっています。ヒノキの香りがとても良いですね~。<土台、鎌継手の様子><木製火打ちの様子>現場の方は足場も組み、建て方の準備をしています。お正月も過ぎ、本格的に仕事がスタートしました。本年も皆さま、よろしくお願い致します。作業場では墨付け作業をしております。木材を見定めなが、曲がりやクセを見抜き、適材適所に木を配置していく重要な作業です。<墨付け作業の様子>土台は、国産の桧を仕様し柱、梁、桁は、国産の杉材を仕様させて頂きました。荷重の加わるカ所については、松の集成材で対応していきます。様子>幅450ミリの桁と梁です。荷重の加わる場所ですので、大きいもので対応していきます。「生地の車庫」基礎工事がスタートしました。12月ですが、気温も暖かく天候に恵まれスムーズに進んでいます。今回の基礎は、「布基礎」仕様で進めさせて頂きます。掘削、ベース、配筋、立ち上り、養生と仕上げていきます。<ベース基礎の様子><配筋作業の様子><立ち上がり基礎の様子>型枠を外した後、養生期間の間にコンクリート硬化させていきます。12月もあっという間に半ばに入ってきましたね~。車庫の新築工事がスタートしました。作業内容は、車2台と物干しスペース等を設ける予定です。施主様、よろしくお願い致します。(リフォーム)西魚津の家(リフォーム)河鹿様(リフォーム)黒部のお寺様(リフォーム)文化町の家(水廻りリフォーム)宇奈月の家。(水廻りリフォーム)宇奈月の家。(店舗改装)黒部の車庫(新築)バイクガレージのある家。degree様(店舗改装)介護施設(リフォーム)上村木の家(リフォーム)駅のお仕事(木工事)本江の家「省エネ住宅」(新築)下立の家。(新築)入善の外部工事。お問い合わせ自然の家。