フーチングなどの配筋工事が始まりました。一部、排水桝と干渉する部分が出てきたので修正を現場で指示しました。明日には組み終わる予定で、夕方に配筋検査を行います。|2014年10月05日アンカーセット鉄骨柱脚のアンカーがセットされました。アンカーボルトの長さや径などは異常なしです。これから基礎の鉄筋を組んでいきます。予定より少し早く現場は進んでいます。-Seesaaブログ広告この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。ブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。