'UA-92185621-1');こんにちは、イケサンです。2018年1月21日に引越しを終え、外構工事業者も決定し、25日から工事が始まる予定でしたが、東京は大雪に見舞われ29日からスタートすることになりました。工事は約3週間程度で終わるということで、目の前にある駐車場を2月末まで短期で借りることにしました。外構工事業者は、妻がインターネットで探したカムログリーンシステムに決定しました。4社ほど合見積してみて、ヤマト住建から紹介されたサンクレアの2社が最終残りましたが、金額が若干安かったのでそうなりました。以前の記事は下記となります。・引渡しまで約1ヶ月なのに、外構工事業者が決まらないPart1・引渡しまで約1ヶ月なのに、外構工事業者が決まらないPart2スポンサーリンク外構について、私はある程度こうしたいという方向性だけ伝えておいて、後は妻に任せました。外構でそんな大きな問題は起きないだろうという判断からです。ちなみに、最終的な金額は207万円位となりました。引渡し後の工事となり、普段通る道を工事するということで、工事は玄関周り、駐車場の半分づつのような工程で進むことになりました。工事は雪かきから始まったので、業者としては手間かかっていました。玄関周りと駐輪場周りからスタートコンクリートを入れる玄関周りは、必ず通り道なので、橋を渡すような方法で進めていきます。引渡し前に外構までやっていれば、もう少し手間もかからずに済んだかもしれません。金額も少し安くなったかもしれません。段差を作って、枠、コンクリートを流して、固まってからタイルを貼るような感じで進みました。駐輪場もコンクリートをポストは機能門柱の宅配BOXタイプに。メーカーはLIXILになりました。駐車場の通り道は砂利を敷いてから、人と自転車が通れる程度の幅を木枠で囲い、細い鉄筋を入れてコンクリートが流しこまれます。砂利が敷かれて、ようやく靴が泥だらけにならなくなりました!車を置く方は、人が通る箇所よりも強度を保つため、太い鉄筋を入れるようです。いっても、家の基礎鉄筋のような太さはありません。駐車場周りと同時並行で、庭のウッドデッキ作りが始まりました。地面をならしてから、防草シートを敷いて数日で完成しました。ウッドデッキの奥行きをコスト削減で180cmから150cmにしたら、ちょっと短い感じになりました。(失敗した!)家の両側面は、防草シートと砂利敷きです。車を置く方もコンクリートを流し込み、数日間してから木枠を外して、ほぼ完成です。庭の人工芝も設置されましたが、切れ目部分があまりキレイになっておらず、素人がやったように見えます。これで完成のようですが「本当にこれで良いの?」という感じです。何とかならないかなお願いしてみました。切れ目と切れ目をホウキのようなブラシで馴染ませるしか方法はないようです。写真が光でとんでしまって、キレイに見えますが、最初よりも馴染んだ気はします。抑えが緩い箇所も原因なのかと思い、ホームセンターでピンを買い、補強しました。駐車場のコンクリートとコンクリートの間は10cmほど間が空いているので、土を入れて貰いました。1個あたり100円の玉竜という植物を近くのホームセンターで120個ほど購入して植えました。駐車場から玄関ドアまでの距離があるので、あと60個程度必要そうです。人が歩く箇所と車を置くコンクリートの縦ラインの隙間は、妻の計画では土を入れる予定にしていましたが、車を駐車する時に縦の溝で、タイヤが傷まないのか。車を置いた場合、自転車を押して後方まで持っていく時、右利きだと人間が左で自転車が右になるので、自転車のタイヤがちょうど溝付近になって、押しづらいのかと思うとストレスを感じそうなので、追加工事をお願いしました。家の外壁に合わせた黒系のレンガを埋めました。追加で約12万円かかります。結局、最終的に220万円近くとなりました。本当に、家を建てるということは想定外のことが起こるんだなと思います。良い家を建てるには3軒建てないと分からない?というのも何となく分かりました。2軒目なら、いけそうな気はしますが...。最後までお読みいただき、ありがとうございます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。Themes上にスクロール。