敷地面積/333.65m2建築面積/90.48m2延床面積/141.07m2[2011/12/21~2012/1/15]ご協力いただいた施主様ありがとうございました。2日間開催したオープンハウスではたくさんの方にご覧になっていただきました。赤いポストとデッキ部のポールでアクセントをつけました。玄関脇の格子は目隠しになっていて解放感もあります。4畳半の和室の戸襖は全開放でき、LDKの解放感はさらに増します。開放的なLDKは27.5畳あり、一部吹き抜け天井になっています。子ども部屋の窓からは秩父の山脈が眺められます。南側の障子は雪見障子になっています。和室はの床の間のみ壁の色を変え、市松模様の襖を使いました。キッチンはキッチンハウスのプレタです。洗面台の隣には造作家具で化粧台を造りました。主寝室の正面の壁はお施主様が珪藻土で仕上げました。キッチン脇の収納は奥は食品庫、手前は可動式の食器棚になっています。型枠をばらし、仕上げのランデックス塗装作業です。デッキの上に目隠しの格子を造りました。玄関脇のウッドデッキ施工状況。コンクリート打設状況。ポンプでコンクリートを流し、気泡が出ないようバイブを掛けます。高さを斜めにしゆるい曲線状になります。建物と駐車場の間にコンクリートでアクセントの壁を造ります。建具屋さんが和室の戸襖を吊り込みます。[2011/11/06~12/20]外構工事開始です。ブロック塀の根伐りから。クロス貼りが完了しました。壁のクロス施工状況です。外壁ジョリパット吹付けが完了しました。化粧張りや枠はオスモ塗装です。寝室のボード張りが完了しました。天井は化粧梁を表しました。外壁のモルタル塗りが完了しました。外壁モルタル下地のフェルト・ラス網施工が完了しました。和室の化粧柱に落し掛けを入れています。ササラ桁を取付けます。[2011/09/01~11/05]壁のボード張り作業です。外壁の木摺り板張りが完了しました。壁の断熱材は気密のビニールを柱にかぶぜて施工します。ユニットバス施工完了しました。1mの構造体に防蟻剤を塗布します。浴室基礎立上りには断熱材を張ります。屋根野地板張りが完了しました。[2011/08/12~08/31]筋交い入れ作業状況です。野地板の施工状況です。施主様も屋根に上り、上棟式の記念撮影です。2階の梁が組み終わり、小屋束、母屋を組んだら建て方完了です。梁の上に床の構造用合板を張っていきます。1Fの梁が完了しました。レッカーで梁を吊り、鳶さんが梁を組みます。鳶さんと大工さんで柱を建てていきます。土台敷きが完了しました。[2011/07/23~08/11]立上りの型枠解体が完了しました。バイブレーター作業です。立上りコンクリート打設状況。立上りの型枠が完了しました。打設後は急激な乾燥を防ぐために湿潤養生を行います。コンクリートを均しています。耐圧板コンクリート打設状況。コンクリート受け入れ検査です。コンクリート打設前の散水状況です。