基礎の配筋が終了して型枠が組まれました。設備のスリーブなども施工済みです。敷地ぎりぎりなので土留めを型枠代わりにする部分も出てきました。今週末にコンクリート打設です。午後に、碧南市の工場で鉄骨の製品検査です。溶接箇所の超音波検査を行い、合わせて部材の寸法を行いました。今回は特別難しい収まりもないので検査時間は30分程度。検査後に建て方の段取りなどを事務所で打合せ。スラブの段差や手すりについても打合せを済ませました。手すりは後日スケッチ作成です。今日の午後に配筋検査を行いました。主筋の本数は問題なし。スターラップの間隔が荒いところがあったので是正を依頼です。下端のかぶり厚も足りないところはかませを増やしてもらいました。これから型枠を組んで来週にコンクリート打設です。設備のスリーブ設置も行っていました。>>Seesaaブログ広告この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。ブログ×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。