7日までに、計画調査を含む20地区に22億5908万円を投入する28年度の事業概要をまとめた。佐川南(野木町・小山市)4億5000万円、圃整初弾工に着手する塚崎・東野田(小山市)4億6121万円など。小倉堰(栃木市)で、29年度の施工を視野に実施設計を進めていくほか、調査設計では、三栗谷II(足利市)、下稲葉(壬生町)、押切用水堰(小山市)が計画を樹立し、29年度からの事業着手を予定している。未発注工事は、圃整工8haと暗渠排水10haを9月下旬から10月中旬にかけて発注する予定。圃整工事に合わせ変更実施設計業務の発注も見込んだ。塚崎・東野田は、約47haについて7工区に分け10月までに順次、圃整工事を発注する。未発注工事は6工区(A11ha)と7工区(A6ha)の2件とし、一般競争を適用し10月末をめどに発注する見通し。西前原地区は、赤津川と新川が合流する地点に遊水池を整備するため、隔壁工事を10月下旬をめどに一般競争で予定した。同地は地盤が軟弱で、コンクリート杭(φ400、22m×66本)による地盤改良工事を実施する。このコンクリート杭が遊水池の隔壁の基礎となり、遊水池工事に備えるとした。隔壁の高さは5.4m、延長は55.0m。残る排水路工(新川)約2kmについては29年度に下流側500m、既設の排水機場の撤去に先行し29年度は樋管の撤去を行う見通し。大岩藤は、第1と第2の揚水機場の電気設備の更新と幹線管水路にある10カ所の分水工の補修工事を計画。今年度は第1揚水機場の分解整備に伴い、揚水機場と電気設備工事を分離し本庁執行の一般競争で公告。整備した農道の舗装(W5.0m)工事。(小山市)は、一級河川永野川に昭和8年度に造成されたコンクリートの固定堰。経年劣化によりコンクリートが破損、全面的な改築を計画しており、今年度で計画を樹立する。充当し、今年度は非常用ゲートの製作と据付工事を9月にも発注する。全体事業費は6億6800万円、工事期間は29年度までの2カ年で実施する見通し。コンクリート堰の空洞化対策などが必要としており、29年度から具体的な対策を進めていくため実施設計を進め施工内容やスケジュールなどを固めていく。桑原用水(栃木市)、新荒川排水機場(小山市)、大沼溜(同)の3カ所。今年度には保全計画を策定し、不具合個所を特定、29年度以降の対策工事に備えていく見通し。国庫充当調査のうち、圃場整備が薬師寺・柴A94ha(下野市)と馬門A51ha(佐野市)、集落基盤の安足(佐野市・足利市)の3地区。このうち安足は県単も充当し計画設計を進めている。水路真上に太陽光発電1地区49kWを予定した。県単調査では、圃場整備が大谷東部A84ha(小山市)、下稲葉A203ha(壬生町)、赤城A39ha(佐野市)。水路の修繕では、絹(小山市)と三栗谷II(足利市)。整備予定延長は、絹が東西の幹線延長を合わせ約3.5km、三栗谷IIは27年度までに整備してきた三栗谷の上流側で、暗渠水路区間を除く延べ4.1kmを試算している。地区別事業概要は次の通り。