流れお問合せお電話またはお問合せメールフォームからお気軽にお問い合わせください。その際、ご相談の内容やご要望などを詳しくお聞かせください。弊社代表より具体的なご提案やアドバイスをさせていただきます。現地調査お客様のご都合の良い日時をお知らせください。日時が決まりましたら弊社代表、担当スタッフが現地調査にお伺いいたします。その際、お客様のご要望やご予算、仕上がりのイメージなどについて打ち合わせを行います。お見積り現地調査の結果と打ち合わせの内容に基づいて、最適なプランを数パターンご提案させていただきます。ご要望やご質問、不安な点などがございましたらどんな小さなことでもご相談ください。約ご提案したお見積り・施工プランにご納得いただけましたら、施工日程の打ち合わせを行い、日程を決定いたします。1週間前、工事着工の前日に弊社代表が近隣にお住いの皆様にご挨拶にお伺いします。工事日程の予定もお伝えしています。風の強い日には近隣住民の皆様のお車や自転車などに、塗料の飛散防止シートを被せるなどの対策もしております。外壁塗装工事の着工時、まず一番最初に行う工程が足場の組み立てとメッシュシートの設置です。メッシュシートには塗料の飛散防止という重要な役割もあります。行う前に必ず行われるのが外壁面の洗浄【高圧洗浄】です。外壁についたほこり、コケ、カビ、チョ-キングの粉等の汚れを落として行きます。その後塗られる塗料の効果を高めるために絶対に必要な工程となります。目安30坪~40坪、外壁のみの場合は約半日前後。外壁+屋根の場合は約1日となります。高圧洗浄にまる1日かかった場合は乾燥のため、翌日1日作業をあけます。ここできちんと乾燥させないと塗料の膨れ、剥がれ、ヒビ割れの原因となってしまうからです。割れ、痩せ、欠損、隙間には【コ-キング(シーリング)処理】(目地の状態により、打ち増しまたは新規打ち替え)をします。壁のヒビ割れには【カチオン】【Vカット】【Uカット】のうち最も適した方法で処理します。壁内部に雨水が侵入してしまっている場合には排水処理後に防水処理を施します。※必要によっては【くぎ頭の修繕】も行います。くぎ頭にサビが生じている場合にはサビをしっかりと落としてからサビ止め材を塗布します。※外壁、下地の状態によっては高圧洗浄前に下地調整・補修を行う場合もあります。※ヤニが付着している場合にはヤニ止めを塗布します。建物各所を養生します。【養生】とは、「塗料を塗らない箇所、塗料が付いてしまうと困る箇所をシ-トなどで覆って保護すること」です。基本的にはすべて密閉しますが、換気扇・室外機などは通気できる様に養生します。玄関、勝手口、ベランダは出入りできる様に養生します。床、人が通行する場所は滑り止め加工されているシ-ト(ノンスリップ)で養生します。植木は密閉せずに通気メッシュで養生します。軒天下塗り・上塗り付帯部、軒天の下塗り・上塗りをします。外壁下塗り・付帯部ケレン外壁下塗り全体的に写真を撮り点検後に外壁の下塗り開始。外壁の下塗りは専用のフィ-ラ-・シ-ラ-・プライマーなど、外壁の状態や素材に最も適した物で行います。仕上げ(上塗り)で使用する塗料によって下塗り塗料も変えます。下塗りが1回で足りない場合は再度重ね塗りします。※外壁塗装は【下塗り】【中塗り】【上塗り】と、最低3回以上の塗装が必要です。サンドペーパー・ケレン棒・スクレーパーなどでケレンをし、サビている場合にはサビ止めを塗布します。全体的に写真を撮り点検後に外壁の中塗り開始。シリコン樹脂やフッ素樹脂などの塗料を塗っていきます。中塗りと上塗りでは同じ仕上げ用の塗料を使用するのが基本となっています。塗料によっては専用の中塗り塗料もあります。全体的に写真を撮り点検後に外壁の上塗り開始。シリコン樹脂やフッ素樹脂など、仕上げ用の塗料を塗っていきます。中塗りと上塗りでは同じ仕上げ用の塗料を使用するのが基本となっています。模様が付いサイディングやモルタル仕上げなど、場合によっては透明な塗料(クリヤー塗料)を塗ることもあります。・霧除けのケレン作業をします。サンドペーパー・ケレン棒・スクレーパーなどでケレンをし、サビている場合にはサビ止めを塗布します。その後下塗りをします。全体的に写真を撮り点検後に屋根の下塗り開始。屋根の下塗りは専用のフィ-ラ-・シ-ラ-・プライマーなど、屋根の状態や素材に最も適した物で行います。仕上げ(上塗り)で使用する塗料によって下塗り塗料も変えます。下塗りが1回で足りない場合は再度重ね塗りします。※屋根塗装は外壁塗装と同様に【下塗り】【中塗り】【上塗り】と、最低3回以上の塗装が必要です。※屋根は雨風・直射日光などに直接晒されている分外壁よりも痛みが激しく不具合が出やすいのでしっかりと点検をし、場合によっては補修もします。・霧除けの上塗りをします。屋根中塗り・タスペーサー挿入・見切り出し屋根中塗り全体的に写真を撮り点検後に屋根の中塗り開始。中塗りと上塗りでは同じ仕上げ用の塗料を使用するのが基本となっています。タスペーサー挿入コロニアル・カラーベスト屋根などの一部の屋根の場合はタスペーサーを挿入してからの中塗りとなります。⇒タスペーサーとは見切り出し見切り出しをします。塗装面と非塗装面との境界線をまっすぐにライン出しをします。この境界線を【見切り(みきり)】と呼びます。屋根上塗り・縁切り屋根上塗り全体的に写真を撮り点検後に屋根の上塗り開始。仕上げ用の塗料を塗っていきます。中塗りと上塗りでは同じ仕上げ用の塗料を使用するのが基本となっています。屋根専用の塗料もあり、最近では遮熱塗料も人気となっています。縁切り屋根の上塗りが乾いたら【縁切り】をします。新規で雪止めを設置する場合は屋根塗装後に設置します。※各所チェック、点検、補修。塗り残しがないか確認します。お客様点検・手直しお客様による検査、ならびに検査箇所に対しての手直しをします。お客様と一緒に足場にのぼり、気になる点がないか、塗り残しがないかなどをチェックしてもらいます。塗り直しや傷などがあった場合にはこの日に手直しをします。メッシュシートをはずし、足場を解体します。足場をトラックに積み込んだ後、建物周囲の点検・清掃をします。植木などがある場合は元の場所に戻します。お引き渡しとなります。工事完了報告書を作成いたしますので、お気軽にお申し付けください。※ご希望がございましたら、施工中の工程写真、完成後のビフォーアフター写真を後日プレゼントさせていただきます。平商ではアフターフォローも大切にしております。不具合やお困りごとなどがございましたらお気軽にご連絡ください。12日~16日となります。実際には雨が降ると塗装ができなくなるので2~3日伸びる事があります。※現場の天候・状況により多少変更する場合もあります。施工する会社によっはて工程が違う場合もあります。Reserved.お問い合わせはこちら。