工事日誌こんにちは、渉です。このまま雪が降らないで春になるかなーなんて思いきや、そううまくはいきませんでしたね(笑)まとまった雪も降ってようやく冬本番というところでしょうか。後述しますが、大雪当日は家・会社・現場とひたすら雪かきをしていました。湿気を含む雪だったわけですが、午後から雨もぱらつくようになりズシっとした雪になりました。いやいや大変でした!普段の運動不足が祟り、肩で息をしながら雪かきをしたのが記憶に新しいです。雪かき後帰社している道中、川のほとりで白鳥が数羽飛んでいました。気のせいか雪が降ったおかげか、うれしそうにクルクル飛んでいたのを思い出します。幕別町の2つのスキー場(明野・白銀台)もようやく今日からオープンだそうです。今年は何回遊びに行けるかな~それでは工事の進捗状況です。UA値=0.23内装仕上げ工事中です、クロス屋さんが昨日までに綺麗に張りあがりました。昨日からは設備工事と、電気工事が入っています。大雪が降った後なので車置き場を除雪してからの工事になります。UA値=0.21造作工事中、若手C大工が帰還し再び大工さん二人体制になりました。住設関係、棚類がほぼ終了しています。後は引き戸の枠関係と巾木の取り付けになります。UA値=0.26内部の断熱工事と防湿フイルム張りが終わりました。昨日から気密処理のテーピング処理、久しぶりに私も現場に入ってテープ貼りをしています。タイベック施工が終了、サッシ・窓ガラスが大雪前になんとか間に合いました。現在外部はサイディング下地・内部の下地入れ等が進んでいます。大工さん休憩中のオフショット、寒い中ご苦労様です。UA値=0.3大雪前に土台・大引を組んで断熱材を施工。構造用合板3×6の28ミリを敷きこんで何とかブルーシートまで終わらせることができました。大雪後床を濡らしたくないので、床上の除雪をしてきました。