Lab.のWebに詳しくないWeb担当者のためのブログWebに詳しくないWeb担当者のためのブログ当サイト(getting-better.jp)では、ユーザーの利便性向上・サイト運用のための分析・マーケティング活動等のためにCookie(クッキー)を使用しています。利用目的に同意いただける場合、「同意」ボタンを押してください。ご同意頂けない場合は「拒否」ボタンを押してください。「拒否」を選択された場合、「拒否」の選択を記録するCookieは保存しますが、Googleに対しては一切データを送信せず、関連するCookieも削除します。企業サイト「クオリティ(Q)」「予算(C)」「納期(D)」。製造業における生産管理で重要とされる3要素「QCD」ですが、生産管理以外でのプロジェクトでも同様に当てはまります。「スケジュール」に置き換えるとわかりやすいと思います。内容(=Q:クオリティ)予算(=C:予算)スケジュール(=D:納期)この3要素はそれぞれ影響を受けあいます。3要素の調和が取れている限りプロジェクトはスムーズに進みますが、リニューアルのようなプロジェクトではこの調和が崩れる局面が度々訪れます。した構造を理解しておくことは、プロジェクトマネージメントを円滑に進める上でも重要です。3要素の関係はトレードオフ「QCD」の関係はトレードオフであることはよく知られているところですが、Webリニューアルプロジェクトでも先に挙げた3要素の関係がトレードオフであることに変わりはありません。プロモーションサイト構築のプロジェクトを例にこの関係性を捉えてみます。このプロジェクトは商品のリリース日が決まっており、公開スケジュールは遵守する必要があります。ところでプロジェクトが進む過程で仕様や機能の追加や変更といった事態が発生したとします。3要素のうち「内容」が変容するということです。このケースではスケジュールを守ることが最優先となり、調整することができませんので選択肢としては下記いずれかの対応となります。A:リソース(コスト)を調整して内容を変更するB:内容を変更しない(もしくは後回しにする)「内容を変更する」ことのトレードオフとしてコスト増を受け入れるか否かの選択を迫られる、ということですね。当たり前のように思われるかもしれませんが、プロジェクトの過程でこの構造が見逃されてしまうことが案外多いものです。「Q→C→D」の並びは優先すべき要素の順となっています。最優先すべきはクオリティという考え方です。製品は何よりその出来栄え(=クオリティ)が直接的に売上、ひいては企業の評価や信頼へとつながります。消費者向けの製品であればなおのこと、SNSや口コミを通じてあっという間に評判は広まるご時世です。価格が売りであっても「安かろう悪かろう」ではその評価は推して知るべしです。Webサイトでも同様に「内容」を最優先させることが理想です。ECを除けば直接的に売上に寄与することはありませんが、例えばコーポレートサイトはさまざまなステークホルダーとのコミュニケーションチャネルとして企業価値を生み出し、高める役割を担っています。内容の優先順位を下げることで本来生み出されるべきこうした価値を削り取ってしまうのです。計画段階で「予算」と「スケジュール」に幅をもたせるそうはいってもスケジュールと予算が最優先になってしまうのがWebリニューアルのプロジェクトにおける現実です。有限の資産である「予算」は組織で厳しく管理される対象でもあり、追加や変更の際はそれ相応の理由や手続きが必要となります。面倒な事態を避けたい担当者の気持ちは十分に理解できます。かたやスケジュールや予算のような数値指標がない「内容」は変動する可能性が高い要素となります。プロジェクト開始時、概算の予算やスケジュールと一緒に提示された企画や計画通りの内容で完成することはまずありません。プロジェクトを計画する段階で「予算」と「スケジュール」にあらかじめ変動幅を設け、変動要因に対するリスクヘッジを行っておくことをオススメしています。変動の幅は状況によって異なりますが、概ね2割を見込んでおけばよいでしょう。一つのポイントとしては段階的にプロジェクトを進める、あるいは見直しフェーズを設けるということです。住宅建築では着工・上棟・竣工といった支払いのタイミングがあり、最後(竣工時)に余剰分を精算する商習慣があります。いったそれぞれのフェーズで3要素を見直す機会を設けておくことで、そのブレ具合を認識しておくことはできるはずです。企画段階でできる限り精度の高い計画を立てることがプロジェクト成功への近道ではありますが、こうしたリスクヘッジもプロジェクトマネージメントのひとつの側面なのです。Lab.のWebサイト構築サービスコーポレートサイトリニューアル「使えるWebサイト」として生まれ変わる、問題解決型のリニューアルを提供します。リニューアルプロジェクトをめぐるスケジュールや予算感について〜それを見極めるための「企画」という発想〜おすすめ記事OODAループでWeb担当者の業務改善のすすめ(キャンプ篇)予算の話。Betterとは企業の忙しいWeb担当者の方のために、コーポレートサイトやオウンドメディアの運営に欠かせない情報やトレンド・ノウハウを解説するブログです。日々のサイト運営のご参考になれば幸いです。Lab.」となりました。