建設ソフトやハードウェアなどのITツールを導入して成功した事例を紹介します。従業員数:3,327人(2010年3月末現在)大規模な公共工事が大幅に減少し、土木施工の合理化が求められている中、西松建設(株)では、3次元CADの活用を施工改革の大きな柱として位置付けている。施工そのものの機械化を推進していることに伴って、施工計画の前提となる測量データの取得、施工過程で得られる土量データなどの管理、さらに工事の進捗状況や竣工予想イメージを示した3次元CGの作成など、さまざまな業務で3次元CADの活用を目指している。※掲載している部署名および役職名は当時のものです。西松建設が最初に3次元CADを導入したのは2002年のこと。土地区画整理事業に伴う宅地造成工事を受注し、3次元CADを利用して工事の竣工までのプロセスを示した3次元CGを作成し、分かりやすいプレゼンテーションをすることで発注者、地権者に大きくアピールした。3Dが活用されている。同社が推進する施工管理システムの3次元化は、むしろ施工現場におけるニーズの高まりに先導されているのだという。「機械化施工を進める中で、現場から3次元CADを利用してみたいという要望が上がってくるようになりました。よる施工の合理化を進めるには、工事の前提となる測量データ作成の効率化や工事を通じて得られるデータの管理・活用が同時に求められる。施工の機械化によってリアルタイムで得られる進捗データを3次元で処理すれば、施工状況の事後確認や切り盛りした土量の把握など、従来は手間をかけて行っていた測量業務のプロセスを大幅に効率化できるだけでなく、危険個所での作業を回避することもできる。人手を削減しながら、正確性とスピード、さらに安全性を一挙に確保できるというわけだ。3Dは大きな威力を発揮する。3Dのダイナミックエンジニアリングモデルならではのメリットだ。3Dを利用した高度な施工管理が行われている事例の1つが、西松建設が共同プロジェクトの幹事社として参加している大分県の久木野尾ダム建設プロジェクトである。このダムは、総貯水容量約50万m3の小規模な灌漑用ロックフィルダム。2012年の竣工に向けて2006年末に工事が開始された。空中写真から現地の3次元モデルを構築し、それをベースに竣工イメージなども作成。発注者や住民に対する視覚的なプレゼンテーションは高い評価を得た。工事では、パワーショベルに3次元ガイダンスシステムを設置し、最少人員でより速く正確に、かつ安全に掘削作業を進める取り組みが行われた。ガイダンスシステムは、GPSやセンサーによってパワーショベルの位置、傾斜、掘削の深さなどをセンチメートル単位で検出・表示し、オペレーターの操作をサポートするもの。3Dは、掘削作業の管理システムに採用され、現場の3次元地形の構築やガイダンスシステムからのデータの取り込み・モデリングなどに活躍、機械化施工の展望を拓くのに貢献した。3Dによる施工管理を高く評価する。「特に、測量作業の部分は楽になりますね。あとは、発注者が現場の3次元データを最初から収めてくれるようになれば、もっと普及すると思います」ダムの堤体を含む現場全体の地形3次元施工管理で差別化を図る西松建設では、今後もこうした取り組みを積み重ね、3次元化による施工改革を進めることによって他社との差別化を図っていく方針だ。浩輔氏は、「いずれ3次元施工管理は標準になるでしょうが、今は他社をリードしていきたい。3Dは、そのために必要なインフラです。社内の土木社員は全員使えるようにしたいですね」と語る。