無理なく工期を短縮する技術。“全体最適”の視点で開発された管理手法です。育成」の6つの視点で考えましょう。バックワードスケジューリングプランナーで目的を達成するための「必要条件」をネットワーク図にて作成します。作成したネットワーク図からボタン1つで工程表を自動作成できます。読み合わせ機能で目的を達成するための「十分条件」を検証確認することで、よりよい工程表を作成できます。クリティカルチェーンスケジューラーに展開した工程表からボタンひとつでクリティカルチェーンを見つけます(作業間で人や機械などのリソースが競合しないよう調整して、無理なく実行可能な工期の最長パスを決定します。計画に対してどのように遅れているか、または進んでいるかを「見える化」します。率(%)ではなく、「あと何日?」の日数で管理します。各作業が遅れてくると集約した「バッファ(安全余裕)」を消費し、残日数により3色に変化するので一目で工期の進みや遅れを確認できます。傾向グラフ傾向グラフでは、工事の進み具合に応じたバッファの消費度合がわかります。傾きが急な場合は注意が必要であると判断できるため、未来を想定して先手を打つこともできます。積算システムや情報共有システムと連携し、工程表作成手間の削減やコミュニケーションの活性化を実現します。土木工事積算システム『Gaia』シリーズで作成した積算データをボタン1つで読み込み、工程表を簡単に作成・変更できます。工程表作成ウィザードでは、日当り施工量を確認できます。情報共有システム連携ASP型工事情報共有システム『BeingCollaboration』シリーズとシームレスに連携し、工程表を関係者間で柔軟に共有できるようになります。MANAGEMENTお気軽にご相談ください。取り組み個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する。