Storyガランドウで設計してる住宅をお客さんの了解を得て進捗をお知らせします。今日は現場で監督さんと造作納まり確認です。1階の天井の納まり位置などを指示しました。仕上げでも一部変更が有ったので来週指示する事も伝えておきました。造作工事も順調に進んで、2階は天井ボード張が終了してフローリングも張られてきました。建材関係も納入され始めています。来週には造作材も入るのでかなり進んでいくことになります。遅れていたバルコニーの防水工事は明日行う事になっています。手直し工事がほぼ終了です。手直し工事がほぼ終了です。引き渡し後にいくつかの手直し工事を行っています。...引渡し今日の夜に引渡しを行いました。いた昨日門柱の設置も済みました。遅れていたガス開栓の手続きです。今日は午前中からクリーニングです。げ工事と器具付けが終了して、完了検査を受けました。(43)過去ログ2019年12月(1)2019年11月(1)2019年09月(5)2019年08月(12)2019年07月(5)2019年06月(2)2019年05月(2)2019年04月(5)2019年03月(1)2019年02月(3)2019年01月(1)2018年11月(3)2018年10月(2)Seesaaブログ。