有田川町の店舗工事、工程表より少し前倒しの順調な進行具合、だったのですが、おとといの夕方クロス屋さんから電話。「天井にクロス張ったら様子がおかしいんですけど・・・。迷う必要なくやり直し決定。以前にも書きましたが、今回の工事はご予算の事もあり再利用できる物は使うという方針。天井下地も再利用なのですが、木下地が45センチ角と通常より広く、それに4mmベニヤ、その上にクロスを張ってありました。そこに石膏ボードを重ね張りしてしまうと、多少補強したとしても天井全体が重さで下がりそうなので、既存と同じく4mmベニヤの重ね張りを選択。4mmベニヤを45センチ角で釘で留めつけて、糊を塗ったクロスを張ると釘が止まっていない部分のベニヤがクロスに引っ張られて垂れる、というのがこの状況です。見事に45センチごとにポコポコ膨らんでいます。結局下地をやり直し、あさってからクロス工事再開。楽しみにされているお客様にはご迷惑をおかけしてしまいました。※早々に報告してくれたクロス屋さんには本当に感謝です。天井に続けて壁も張っていたら、天井やり直しの際に壁を傷つけてそれも張り直し、となったでしょう。