クロス補修については何度か行ってもらい、気になるところは少なくなっています。建具のくずなどはリペアを行ってもらう予定です。残工事もあるので、最後の仕上げについては時間をかけて進めてもらいます。外部は、最終桝まで接続が済み、ガス工事も終了です。今日は午前中からクリーニングです。昨日の夜に、養生は剥がしたようです。連続して、カーテン工事にも入りました。今回もインテリアモリソンさんに依頼です。窓廻りのみ先行してクリーニングを済ませてもらいました。設置後にブラインドなどの操作説明をしてもらい無事終了です。外壁の塗装工事も終わり雰囲気が一新され落ち着きました。仕上げ工事と器具付けが終了して、完了検査を受けました。検査員には何度か電話連絡をして日程をずらしてもらいました。サッシの防火シャッターが工程の関係で未設置だったので写真提出となりました。手直し工事がほぼ終了です。引き渡し後にいくつかの手直し工事を行っています。...引渡し今日の夜に引渡しを行いました。いた昨日門柱の設置も済みました。遅れていたガス開栓の手続きです。今日は午前中からクリーニングです。げ工事と器具付けが終了して、完了検査を受けました。(43)過去ログ2019年12月(1)2019年11月(1)2019年09月(5)2019年08月(12)2019年07月(5)2019年06月(2)2019年05月(2)2019年04月(5)2019年03月(1)2019年02月(3)2019年01月(1)2018年11月(3)2018年10月(2)Seesaaブログ。