ヘルプセンターバーンダウンチャートバーンダウンチャートバーンダウンチャートの概要バーンダウンチャートについて説明します。ダウンチャートはスタンダードプラン以上で使用できます。ダウンチャートとは?バーンダウンチャートは「期限までに全ての作業を消化できるのか?」ということが一目で分かるグラフです。ダウンチャートでは縦軸に「作業量」、横軸に「時間」を割り当てて残りの作業量がグラフ表示されます。時間が進むと残りの作業量が減っていくので、右肩下がりのグラフになります。ダウンチャートには指標となる3本の線が表示されます。実績を表す線で、その日時点での残りの作業量を表します。課題が完了したら設定された「予定時間」ぶん減少していきます。計画を表す線で、課題に設定された「期限日」と「予定時間」を元に表示されます。予定通りに計画が進めば実績線は計画線にほぼ重なります。全ての作業量合計を期間で平均した理想の線です。計画線と比較して、計画が妥当かどうかの目安となります。予定通りプロジェクトが進んでいるとき計画線より下に実績線が描画されます。予定通りプロジェクトが進んでいないとき実績線は計画線の上に表示されます。計画から大幅に遅れが生じた場合、アラートとして「炎」のアイコンが表示されます。大幅に課題が消化されたとき一番課題を多く完了させたメンバーを称えるメッセージが表示されます。ダウンチャートを使用するにはバーンダウンチャートを使用するにはを参照ください。プロジェクトホームのバーンダウンチャートをクリックすると大きなバーンダウンチャートを表示することができます。