Control生産(日程)計画にしたがって、製造工程が運営されているかを監視し、遅れが発生しそうな場合には、速やかに対策を講じるといった生産計画を達成するための進度管理全般を生産統制と呼ぶ。一般的に、生産計画では最終製品の納期(日程)を基に前工程の納期(日程)が設定される。(加工・組立)、出荷(包装、輸配送等)が手配される。日程計画通りに進行しているかどうか、計画と実績(期間と量)を対比させ、差異がある場合には、適切な対策を速やかに講じて、日程計画からの遅れを生じさせない強力な「統制」が必要となる。なるほど強く要求され、大量生産・ライン編成生産になるほど軽減される。生産統制の具体的実施のためには、より速い実績収集の仕組みの構築と、遅れが生じそうな場合の対策実施のための多能工化された人材の確保が必要である。迅速な除去作業の指示なども含まれる。スキル向上活動など)を並行して実施し、遅れの主要因に対する本質的な歯止めがなされなければ、生産統制のみでの生産計画の達成は困難であると認識する必要がある。辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。