Storyガランドウで設計してる住宅をお客さんの了解を得て進捗をお知らせします。今日の午前中に工事の進捗確認を行いました。昨日の午前中からどの程度造作工事などが進んだかの確認です。2階は余り代わっていませんでしたが、1階の和室周り、玄関周りから納まり始めています。電気工事のボード開口は進んでいます。階段天井部分も納まり始めて、LDKも手が付き始めています。応援の大工さんがこれから2人増えるので、階段と納めを分担すれば終わりが見えていきました。残りの造作材も今日搬入されていたので、連休中に作業すれば問題ありません。来週からはクロス等の仕上げ工事に入り器具付けが並行して行われます。外部はサイディングの補修と残りを張って今日終了できそうです。来週にはコーキングと器具付け、樋の設置で足場の解体になります。手直し工事がほぼ終了です。手直し工事がほぼ終了です。引き渡し後にいくつかの手直し工事を行っています。...引渡し今日の夜に引渡しを行いました。いた昨日門柱の設置も済みました。遅れていたガス開栓の手続きです。今日は午前中からクリーニングです。げ工事と器具付けが終了して、完了検査を受けました。(43)過去ログ2019年12月(1)2019年11月(1)2019年09月(5)2019年08月(12)2019年07月(5)2019年06月(2)2019年05月(2)2019年04月(5)2019年03月(1)2019年02月(3)2019年01月(1)2018年11月(3)2018年10月(2)Seesaaブログ。