資源計画の資源とは、ソフトウェア開発の場合だとほとんどが「人的資源(リソース)」となりますが、開発・テスト環境やツール類なども、必要なら忘れずにコスト要因として加えてください。見積コストと見積精度のバランス「開発コストの見積精度を高める」ということは、システムインテグレータ企業にとって永遠のテーマです。高く見積れば競争力を失うし、低く見積れば赤字プロジェクトになってしまいます。そのため「すばらしい見積手法・ツールを得て、正確な見積ができるように」と願うのですが、青い鳥と同じくそんな魔法のツールはありません。言っていつまでも"どんぶり見積"のままで良いわけもありません。見積精度を向上しようという努力・アプローチは決して無駄になりませんし、それが企業の競争力につながるのです。見積精度を上げるためには、そのための情報と作業工数が必要になります。一般にSIerは、ユーザーのシステム部門に比べて見積算出時に得られる情報は少ないというのが普通です。見積作業にかかる工数も対価としてもらえない事が普通なので、見積作業に多くの時間をかけるわけにもいきません。その上、必要な情報と見積作業時間を十分得たとしても、それで精密な見積ができる保証もありません。そのため、見積作業に要するコストと見積精度のバランスの中で、効率の良い見積手法が必要とされるのです。システムを経て1995年にシステムインテグレータ社を設立。常駐・派遣主体の労働集約的な日本のソフトウェア業の中で、創造性にこだわってパッケージビジネスを行っている。国際競争力のない日本のIT産業が、ここから巻き返しを図るための切り札は「プロジェクト管理」だと信じ、実践的なプロジェクト管理手法「PYRAMID」を自社開発している。この記事の評価をお聞かせくださいボタンをクリックしますとウインドウが開きます。