係る経費と日古木、南方地区の農道整備に係る県補助金の追加割り当てに伴う舗装工事につきまして議会を招集する時間的余裕がないため、平成29年9月28日に専決処分を行ったものでございます。つきましては、下市樋門、宮の谷農道、一の部農道について県及び地元との調整に時間を要したもので、6月30日を完了予定といたしております。小規模ため池補強事業につきましては、千代池ほかのため池工事の年度内での完了が確保できないためにやむなく繰り越すものでございまして、6月30日を完了予定といたしております。ついて開通はいつになるのかとの質疑に、執行部は、奥吉原から和気に抜ける広域農道は供用開始をしているので、通行が可能である。酌田方面から惣分に抜ける広域農道は、惣分から約2.4キロメートルまでは供用開始しているが、通り抜けができない状況である。酌田の頂上の県道と合流するところから約3.5キロメートルは供用開始ができていないので、通行は不可能である。780万円減額になっとります。これについて事業費の確定と入札残の減額ということでわかるんですが、ちょっと内容を説明願いたい。つきましては、いずれも各事業費の確定によりまして減額するものでございます。施設整備事業につきましては、新規事業の追加により限度額を3,520万円から9,370万円へ増額するものでございます。ポンプ改良工事の工法協議に時間を要したもので、12月28日の完成予定でございます。小規模ため池補強事業費につきましては、奥坂大池ほかのため池工事の年度内での完了が確保できないためやむなく繰り越すものでございまして、6月30日を完了予定としております。委員より、津崎中支線の幅員は変更する予定はないという説明だが、すれ違うためにはもう少しゆとりがあったほうがいいと思うが、どうかとの質疑に、執行部は、今回延ばす路線については津崎の集落が東側にあり、一部農道がある部分もある。その部分については広げることも可能だが、広い道路にすることによって集落内への他の地区からの進入も考えられ、地元との協議でこのように決定したとの答弁。いったことを非農家も含めて共同で取り組む内容について支援を行うものでございます。5年間の共同作業を行う場合に、活動エリア内の農用地面積に応じて交付金を交付するものでございます。県営事業負担金の増により1.8%の減となっております。7款商工費は、企業誘致や観光事業など3億1,666万4,000円で、オールあかいわ宣伝隊事業や企業誘致関連事業の増額などにより、前年度に比べ41.8%の増となっております。委員より、農地費の広域農道整備事業はいつ完成するのかとの質疑に、執行部は、熊山より東側については今年度開通予定で、旧赤坂町地内については28年度予算での完了予定と聞いている。これで広域農道の東部の1期工区は終わるとの答弁。委員より、松くい虫の空中散布の効果はとの質疑に、執行部は、環境保全や災害防止等を含め、森林の持っている機能を維持発揮するために取り組んでいる。