打ち合わせを行ってきました。今週はさんざん「外観確定系」の匂いを出していましたがそれもコレも我が家で組んでるスケジュールに関連しています。実際の着手承諾は7月の3連休を予定している我が家、まさかの前々回うちあわせ「おかわり」を頂く事に。まとめ着手承諾までの流れそもそも、外観確定早くない?着手承諾までまだあるんでしょ?って声も聞こえてきますがうちは以下の流れで行っています。ここで内容を確定し、次週全項目確認を実施可能とする。した全項目をチェック行う。行い本契約へと、着手承諾前に2クッション置いてます。昨日のタイミングで変動するオプション等々の要素をすべて仮決定。来週にすべて見直し、着手承諾っぽい流れで見直します。その翌週、一週間のスパンを開けた上で実際の着手承諾を実施します。このスケジュール?すでに建てられた方、打ち合わせ中の方はご存知かと思いますが、着手承諾はとても「重い」モノです。それはコレまで仮だった契約を「本契約」にした上で行い、着手承諾した内容で「HRD(フィリピン工場)」へ各部材発注が行われます。着手承諾で決定した項目は大部分覆せませんし、変更にはお金がかかったりする訳です。その変更出来ない決定日を3Stepで迎える事にしました。1stStep7/4、つまり昨日行った打ち合わせです。ここでi-smartとして着手承諾までに変更出来る部分をすべて確定させます。設計の段階はここで完了です。今後一週間掛けて確定項目を見なおして次週のレビューに備えます。2ndStep7/11、つまり来週です。この際に仮着手承諾っぽいことをします。いっても内容は全項目の見直し。設計で出来上がった項目をすべて上から見直す訳です。目で全項目見直しです。これを着手承諾一週間前に行う理由はもちろんまだ変更が効くこれに限ります。レビュー並びその後一週間で変更点があれば本着手承諾までに反映してもらいます。3rdStep7/18、つまり再来週。ここは本番の着手承諾です。全項目のレビューはしたので再レビューは前回の結果、変更点がある部分だけになるかと思います。その他契約関連や実際の着手承諾を行います。コレ以後変更する場合はいろいろややこしくなります。出来る限り変更は無い形にする必要あり。一つの外観確定理由と、ここまではレビューに向けて内容を確定しなければ!といった話でしたが実はもう一点外観、間取りを確定する理由があります。別にSBIでの借り入れも検討しています。すると借り入れに向けて必要書類の準備がちょっとタイトになる様子。其の為には建築申請的資料を前倒しで作成したいらしく、それの期限が今週となるわけです。結果、今週で間取りや窓等の項目は確定となります。イザとなれば提携銀行への変更も視野に入れますが、まずはSBIも選択できるように今週での確定を目指します。おかわり!そしておかわり。各項目を確定するはずの昨日。なんと確定しきれませんでした(/・ω・)/双方に欠員が出たり、そもそも時間が足りない(午後一杯じゃ足りない。)状況でおかわりやむ無し。翌日の再打ち合わせをご提案頂き、受けさせてもらう形で本日も打ち合わせ継続となりました。外は雨模様で何処も行けないので子供は大喜びです。いつも見てもらって営業さんには感謝で一杯です。まとめそんな訳で着手承諾までのStepと借り入れの関係でおかわりとなってしまいました。事前に全項目見直すこの流れ、実際に建てられた方々は一般的に取られるパターンじゃないかな?と思いますが我が家の場合、設計さんとざくざく話しながらスケジュールした結果こんなStepが展開される形になりました。着手承諾は重いので本当ならもう一度真ん中に全体レビューを入れたい位です。検討中でスケジュールに余裕のある方は是非。世間では連日、東京オリンピックのロゴ問題で騒がれてますね。パイプ前とパイプ後さて、放置気味な上棟後進捗シリーズ。...3月の引っ越しで合計69,800円!2階クレーン付きだけどいいの?前記事で引っ越し日が決まった我が家。...総額85万の白物家電。購入することにした我が家。-リビングはやっぱりネーム無し-先日、スイッチの再検討依頼が来ました。上棟後54日目第2段。-イメージ図みると単色の家も案外良い-家の中身がざくっと決まってきたことで、外観の方へ目が向いてきました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。網戸の振れ防止がべっきべき。...犬、飼い始めました。熱くなってきましたね。-一級オプション編-その2間をあけるとどんどん筆が遠のく。総額85万の白物家電。viewsIHでもたこ焼きがしたい。