かわいいお家になりました。内部工事も終わり、クリーニングに取り掛かりました。クリーニング中でも、漆喰、アイアン、照明と素敵な雰囲気が伝わります。吹抜けに繋がるアールの小窓です。タイルを張り、洗面ボールも付いて素敵な感じです。漆喰塗り2階は漆喰塗りが進んでいます。漆喰下塗り1階は養生と漆喰下塗りに入っています。塗装屋さんが黒板塗り作業をしていました。大工工事102階はそろそろ完了します。黒板が出来てました!これから塗装をします。床張り無垢床張り工事中です。張ったところから養生していきます。大工工事8大工さんによる細かい作業が続きます。漆喰が白くなってきました。柿渋を混ぜているため、塗った当初はピンク色ですが、乾いてくると白になります。今日は真っ白に近い状態でした。大工工事7階段が出来てました。大工工事71階の断熱材もきれいに入っています。大工工事7天井換気扇用の開口です。大工工事62階は石膏ボード張りを進めています。大工工事6ニッチとR垂れ壁の下地です。大工工事6勾配天井には屋根通気用の通気くんを施工します。漆喰仕上げ外部漆喰塗りです。柿渋が入っているため、最初はピンク色をしています。乾くと真っ白になります。大工工事5断熱材施工も進んでいます。外部工事2漆喰モルタル施工完了間近です。大工工事4天井下地に取り掛かっています。外部工事ラス網の上に漆喰モルタルを施工します。大工工事32階は一部天井下地に取り掛かっていました。床下冷暖房システムエアボレーの2階用ダクトを配管中です。46.2019年09月14日ロフトロフト部分は、化粧の梁や柱が一部見えるようになります。上棟打ち合わせ現場にて、配線スイッチの位置、下地や棚の位置などをS様と確認しました。防水通気シートエアパッセージシートを施工してます。49.2019年09月09日バルコニーバルコニー防水工事前の下地です。耐力壁を張り、金物の確認が完了したら中間検査を受けます。大工工事2外部耐力壁を施工しています。屋根の防水紙を施工しました。土台敷き大工さんによる、土台敷きです。58.2019年08月03日エアボレーS様邸では、床下冷暖房システムのエアボレーを採用しています。電気業者さんが、ダクトを施工中です。配筋施工前の大事な作業です。