)M−V−6号機第2組立オペレーションは2月23日からロケット班作業を皮切りにスタートしました。一部に小さなトラブルがあり、それに伴う作業の入れ替え等はあったものの、関係者の努力で本日までにほぼ当初のスケジュールまで回復することができました。現在までにロケットの第1段(後部筒+SEG1+SEG2)と第2段モータまでは既に整備塔に運ばれ結合が終了しており、昨日第2段計器部(B2PL部)と第3段モータの結合作業が行われ、その様子が報道公開されました。本日は第3段モータの上に第3段計器部(B3PL部)の組み付けが行われています。明日の全員打ち合わせでいよいよ搭載機器関係者が勢揃いし、3月17日には第2段、3段搭載機器の動作チェック及びタイマテスト、3月20日には整備塔で全段結合した状態での動作チェック、タイマテストが行われる予定です(M−V第2組立オペレーションのハイライト)。ASTRO−EII衛星の打上げ成功につなげるべく努力を重ねているところです。