ホームページの制作期間について当ページでは、ホームページ制作会社によってとても変動があるといわれている制作期間について、ホームページの一般的な制作プロセスと合わせて解説いたします。20ページ程度のホームページの制作期間が長期(3ヶ月以上)にわたる場合には、デザインやHtmlのコーディングを外注に出していることが多く、制作スキルが低い可能性もありますので注意が必要です。ホームページ制作期間は、依頼した制作会社の制作プロセスとWebプログラム制作の有無に密接な関係があります。一般的な20ページ程度のWebプログラム制作のないホームページの制作プロセスでは、概ね以下のような流れで進めていきます。※この期間は、依頼先からの各制作ページのテキスト文章をいただく期間となりますので、依頼者の作成状況や進捗状況により、スケジュールどおりとならない場合が多くなります。ここでは、順調に進んだものとして「7日間」としています。以上が、弊社で行っている概算の作業工数(制作期間)となります。今回休業日や依頼先の事情によるテキスト作成の遅延ほか、特別な事情を排除しておりますので、それらを加算すると、遅くとも「1ヶ月程度」で制作は完了するはずです。実務では、前記注釈したとおり依頼者側におけるテキスト作成がホームページ制作と同時進行している場合、さらに大幅な制作期間がかかることになりますが、実際の制作会社の延べ作業時間は、上記のとおり変化はありません。要するに、ホームページ制作会社の「納期」は、依頼者側のそれら都合を加味しているものなのか、それとも実際にかかる作業期間なのかを明確に聞いておく必要があると言うことになります。万一、依頼者側の都合や事情を排除しても「2ヶ月以上」という制作期間を設定するホームページ制作会社は要注意ということが言えるでしょう。前項で解説したとおり、一般的なホームページの制作期間は、概ね1ヶ月〜1ヶ月半程度が妥当な期間といえるでしょう。ところが、高額なホームページ制作料金を設定している一部の制作会社では、依頼者とのWebコンサルティング的な時間を多く取っているところもあるようです。「制作コスト」=「時間」ですから、多くの時間をかれれば制作金額が高額となることは当然のこととして、それら制作コストを余分にかけた分「集客性」が上がれば問題は生じませんが、それらが比例的に上昇しないところが、ホームページ制作会社選びの難しさということなのかも知れません。このような制作会社では、前項で解説した「制作プロセス」以外に、以下のような作業や各種検証レポートの提出をホームページ制作の「範囲」としているようです。(※すでにホームページを持っていて今回フルリニューアル目的の制作を行う場合を想定しています)SEO的な要素を含む問題点を改めて検証することにより、次のステップとなるサイトマップ作りのたたき台を作る作業となります。※弊社の制作では、これら作業はサイトマップの素案作りからSEOエンジニアが関与し、まずは一方的な提案として余計なコストはかけずに、後日制作過程の中で依頼者と調整していきます。依頼者に転嫁すべきコストではないとも考えています。既存のコンテンツの中で不要となるもの、また継続して公開していくコンテンツについて時間をかけたコンサルティングを行い、サイトマップ作りのための議論を展開します。※弊社の制作では、前項同様に「提案」を含んだサイトマップを作成し、依頼者との間の微調整は後回しとして進めます。当然にここでも余分なコストは発生させない方針です。ヒアリングで得られた結論をもとにサイトマップ(確定版)の作成を行います。ここでも、制作会社の内部決済を仰ぐ必要があり、実務上の作業時間は大分かかることになります。※弊社の制作では、前項同様これらの制作プロセスはありません。依頼者のイメージするホームページデザインを制作担当となる、Webデザイナーを含むディレクター同席で検討会議を行います。デザイン案が絞れない場合には、2案〜3案程度、多いときは5案程度まで作成して提出することもあります。※弊社においても、最も時間のかかる作業となりますが、依頼者からのデザインイメージを的確に把握するための特別なヒアリング形式を取っています。ヒアリングに1日、TOPページ確定まで、遅くとも3日間あれば変更、修正作業を経て確定します。サイトマップに応じたテキスト文章の作成を依頼者側で行います。各ページコンテンツのSEO要素を含む変更作業を、ホームページ制作会社側で確実にできているかは定かではありません。※弊社制作では、WebデザイナーとSEOエンジニアは親密な意見交換を行っており、特別なSEO要素の最適化作業に過大な時間をかけることはありません。デザイン案提出の段階からSEOエンジニアの積極的なアドバイスがあり、即デザイン案にそれらを反映することができるようになっています。依頼者の会社上層部に向けた「作業レポート」を提出しているようです。制作にかかわった各担当者の具体的な協力性から、最終的な検収確認作業までをその制作手順ごとに報告するようです。※弊社制作では、そのような「無駄」とも思える作業範囲を一切持っておりません。大企業といわれる会社ほど、それらの作業負担をホームページ制作会社に担保させていることが多いようです。制作金額が「高額」になることは当然と言えるでしょう。合計すると延べ時間で「約30日以上」となりますので、2ヶ月近い作業コストの増加と言うことになります。これを必要と思うか、逆に不要と考えるかは、すべて依頼者の決定することなのです。以上、ホームページ制作会社の選定に際し、「高額」=「高品質」であるというような誤解だけは避けていただければ、当ページの目的は果たせたと言えるでしょう。適正価格で高品質(高集客性)のホームページ制作会社は、やはり依頼者の確かな目を養うこと以外ないのかもしれません。03-5812-3882公式サイト:http://www.autumn-tec.co.jp/。