弁護士Bオーストラリア不動産2020.02.05この記事は約8分で読めます。達との家の完成までの4年1カ月にわたる戦いの記録である。すべては些細なボタンの掛け違いから始まった。ビルダー(建築屋)とインスペクター(家屋検査士)が揉めに揉めて話し合いが一切持てなかった。ビルダーの家族に不幸があった。)前回(<==ココ)、2015年10月に市役所から建築許可の再発行が無事完了し、Projectが再び進みだしたことを書いた。Inspection(引き渡し前最終検査)の段階に入った。この2015年10月~2017年2月、1年半の期間一体何が起きたのか?ビルダー(建築屋)とインスペクター(家屋検査士)が揉めに揉めて話し合いが一切持てなかった。インスペクターは自分の常識、経験から多数の【建築不具合】を見つけてくれたが、ビルダーはそれに理解を示さず、全く改修する気もない。そんなこんなしているうちにLockup(玄関のドアにカギをかけ内装工事開始)、Fixing(電気、水道、ガスの配管、最終仕上げ)ステージに入り、ワシらは家の中に自由に入れなくなり、ビルダーには会えない、打ち合わせができない、話せない状態が続いた。ビルダーの家族に不幸があった。そんな折、ビルダーの家族に不幸があり、半年ほど全く何も進展なし。