何度も現場で打ち合わせを行う予定だったが、ビルダーが来ない。人生いろいろあるが、このプロジェクトは全て裏目の連続やった。仕事の遅い設計屋に設計を頼み、間違ったビルダーに建築を頼み、やる気の無い弁護士Aに問題解決を頼んでしまった。<<=ココ)弁護士Aは全く解決する気が無いので、そのままフェードアウトし、結局ワシがビルダーと再交渉する事になった。一度弁護士を通した事で「こいつは面倒臭い奴や」と思われたのか、久しぶりに話をするビルダーは何故か話が分かる奴になっていた。Permit(建築許可)を再申請するという事で交渉は成立。Permitが取得できる分からなかった。開けて2015年3~4月弁護士Aを通してビルダーと交渉。2015年4月、弁護士Aと手を切り、自分でビルダーと交渉し、やっと【再申請費用全てビルダー負担】で話がまとまった。それから今度は市役所と交渉し、何とか「再申請なので許可承認を早めにお願いします」と何度も頼んだ。そこは豪州の役所仕事。Permit(建築許可)が取得できたのは、半年後の2015年10月。コンクリート基礎から10カ月後の事だった。役所が融通が利かないのは世界共通かも知れない。2015年10月、ついにフレーム工事が始まった感無量としか言いようがない。2014年5月に建築契約、コンクリ基礎、そして工事中止。そこからやっとここまで来た。契約から1年半も経っていた。2015年11月にはフレーム工程も完了し、レンガの積み上げが始まった。家が徐々に家らしくなってきた。この筋交いの張りは大事です。