無垢家具、フラッシュ家具や建具を製作するスタジオ・パッチの日々のお仕事と、パッチの母体である堀田建設工業の日々のお仕事の様子を書き記します。Miyazawa夜の札幌で札幌三越本館の営業時間は19時までなので、その後、全てのお客さんが帰ってから工事が始まる。撤退する店舗が撤去されて、さらにクリーニングが終わってからの取り付けとなる。今回のチーム編成は、少数部隊。・宮澤(運送、搬入、取付)・多々楽達屋の安藤社長(搬入、取付補助)・多々楽達屋の外園君(搬入)。20時過ぎに、バックヤードでハイエースから荷物を降ろして搬入を始める。夜の搬入口は場所の取り合いだった。予定通り22時ごろ取付工事スタート。↑先ずは脚立を使ってサインボードの取り付け。↑墨出しをして、取り付け金物を床にアンカー&ボルトで固定。既存レジ台とパネル脚の上に、二重になった天板を載せた。↑あとはひたすら並べて、組んで、配線コネクタ差していく。本体の設置は意外と早く進む。台車の上に定型の「多々楽達屋ダンボール」を載せる。行灯はカッティングシート切り文字現場貼り。柱面サインは木ボードにプリントシート貼り。翌朝6時半から完了検査を受けた。検査後すぐに商品陳列をスタート。工事終了後しばらくしてホテルに帰ったのでした。ところが、竣工Highでなかなか寝られないのでした。結局、一睡もできないまま、苫小牧へ。楽達屋コーナー、ドライフルーツ&ナッツを販売しています。|コメントコメントするname:email:url:comments:Cookieに登録この記事のトラックバックURLトラックバック機能は終了しました。Reserved.▲このページの先頭へ。