構造・規模/木造2階建て敷地面積/244.16m2建築面積/77.01m2延床面積/120.89m2[2015/6/25~2015/8/5]キッチンはキッチンハウスで背面収納は大工仕様です。バルコニーには大きな庇を設け下から見ると板が見えるように施工しました。和室の床の間の奥の壁は色を変えました。洋室もシックな雰囲気で仕上がりました和室の天井にはセンの板をはりました。パントリーの収納はすべて可動棚となっています。トイレは手洗い部分の壁をへこませて少し広く使えるようにしました。壁にはニッチを設けました。[2015/5/9~2015/6/24]2階の個室のビニールクロス貼りが終わりました。黒い部分はガルバでグレーの部分はモルタルに吹き付けです。キッチンの背面収納は大工さんの工事で棚を作りました。クロス下地のパテまで終わりました。玄関の脇にニッチを作りました。2階の和室の押し入れの状況です。2階の寝室から階段をのぞく開口です。トイレのカウンターができました。玄関ホールの一面の杉板です。長期優良住宅用の指定材の杉の板貼り状況です外部の2階がはね出している部分には軒天から通気を取ります。外壁面の断熱材も入れ終わりました。天井の石膏ボード貼りが完了しました。天井に断熱材を施工し石膏ボードを貼ります。天井下地の野縁まで組みあがりました。外壁のモルタル下地のフェルトとダブルラスまで完了です。[2015/4/10~2015/5/8]内部の電気配線も終わりました。外壁のガルバが貼り終わりました。長期優良住宅のため外壁の下地材にも防腐剤を塗布します。ユニットバスが入りました。窓が南面にあるので明るいです。外壁面には断熱材を入れテープで留めます。ベランダのFRP防水が完了しました。天井の石膏ボード貼りが終わりました。大工さんが外壁の下地を施工しています。[2015/3/27~2015/4/9]屋根の一番高い部分には棟換気という空気の抜け口を作ります。検査の様子です2階の筋かいもすべて入りました。内部の柱にも防蟻材を塗布します。長期優良住宅のため地面から1mまでは防蟻材を塗布します。[2015/3/18~2015/3/26]建物何棟から見たところです。建物の形が見えて来ました。2階の大屋根の垂木も終わり野地板をはります。天気にも恵まれて作業も順調です。1階が終わると次は2階の床下地合板を貼り2階の柱を建てていきます。1階の柱を立て歪みを見ていきます。1階の床下地が貼り終わり、雨に濡れないようにブルーシートで養生します。ヒバの土台に防蟻材を塗りレベルを見ながら設置していきます。基礎が終わりいよいよ大工さんが入ってきます。