快適&こだわりライフスタイル~大屋根の下で。22:45今週も梅雨の小休止で建物外周の工事が進んでいます。言っても、アルセコ断熱工事は塗装まで終了しており、残す部分は少ないのかなと、、、。玄関ポーチわきのスロープの工事が始まりました。見ると、基礎の壁面もモルタルで処理されてきれいに仕上がっています。10:24梅雨の雨が小休止する中、工事は順調に進んでいます。吹き抜けの梁の周りにも壁紙が貼られ、白と茶のコントラストが際立ってきました。20:59今週、アルセコ外貼り断熱工事は最終段階になってきました。ガラスメッシュの上に塗られた2回目のベースコートの上に、最終的な塗装が施されていきます。写真ではちょっとわかりにくいのですが、右側が塗装されていないベースコート部分で、左側が最終塗装後の外壁です。20:47アルセコの設置が終わり、ベースコートの施工が始まりました。ベースコートの上にガラスメッシュ、さらにベースコートを施工し、トップコート、サーフェス処理と何重にも重ねていきます。窓枠の周りには「alsecco」のロゴが見えますね。20:31瓦がすべて取り付けられ、雨続きで進みが遅かった屋根工事がやっと完了しました。進捗の遅かった北側も綺麗に葺きあがりました。これで雨水の浸透も防げるので一安心です。南側を見るとこんな感じです。20:40雨の日が続く中、内部造作工事は順調に進んでいます。玄関からダイニング、リビングへ通じる入り口は両側とも「R下がり壁」の形が見えてきました。21:06例年よりも早い梅雨入りで雨が降ったりやんだりの天気が続いています。雨が降れば当然屋根工事はできないので、なかなか進捗しません・・・。南側は屋根一体型の太陽光パネルの取り付けがほぼ終了していました。20:36アルセコ外貼り断熱の工事も始まりました。下から互い違いにアルセコを積み上げていきます。外壁の構造用合板に厚さ8cmのアルセコ外貼り断熱材を貼り付け、最終的にその上に左官屋さんが下塗り→上塗り→塗装と仕上げていきます。20:35内部の充填断熱工事が終了し、工程は内部造作工事に進んできました。玄関ホールから、シューズルーム、キッチン方向を見た写真です。「R下がり壁」になりますが、壁紙、塗り壁の工程前の状態です。18:48今週は内部の断熱工事が行われました。当初の工程では、今週は屋根瓦の設置工事が行われる予定だったのですが、想定外に早い梅雨入りで天候もあまり良くなかったので、内部の断熱工事が先行して行われたようです。自然には勝てません・・・。