構造・規模/木造2階建て敷地面積/414.60m2建築面積/88.60m2延床面積/99.36m2[2016/8/6~2016/8/20]キッチンはオールステンレスです。正面の腰壁には穴を開けました。本棚の塗装はオスモのチェリーを選びました。土間はカラクリートの墨色にしました。テレビ台も大工さんの造作です。床材はカバザクラです。クロス貼りまで完了し、照明器具も取り付いています。[2016/4/15~2016/8/5]キッチン取付作業の様子です。本棚が塗装され、建具も取り付いています。階段にスチールの手摺が取り付きました。土間のコンクリート打設状況です。浴室に断熱のスタイロフォームを敷きこみました。土間部分に断熱を敷き込みました。外壁の下地モルタル施工状況です。外部はラス網まで完了しました。リビングの本棚兼デスクです。天井のボード貼りまで完了しています。外部のラス下が完了しました。LDKの階段下地が組み終わり、だんだんと様子がわかってきました。リビングのメインとなる木製サッシが取り付きました。今回は造作の浴室です。断熱の施工が終わり、天井のボード貼りが進行中です。天井の断熱施工の状況です。[2016/3/25~2016/4/13]木製サッシ以外のサッシが取り付きました。外壁の透湿防水シート貼りまで完了しました。最後にお施主様も屋根に上っていただき、記念撮影です。順調に進み、屋根の野地板までほぼ貼り終えることが出来ました。屋根の母屋を組んでいきます。一階の柱が立ったら、梁・桁を組んでいきます。今回の住宅はほぼ平屋で、一部ロフトになっています。柱がほぼ立った状況です。[2016/3/2~2016/3/24]型枠を外し、基礎工事完了です。立ち上がりコンクリート打設状況です。打設後は急激な乾燥を防ぐために、水を張り湿潤養生を行います。耐圧盤コンクリート打設状況です。コンクリート打設前の受け入れ検査です。配筋・型枠まで完了しました。