北海道電力ページの先頭です。本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。menuメニューここからサイト内共通メニューです。サイト内共通メニューをスキップする。広報ライブラリお知らせよくあるご質問お問い合わせサイトマップENGLISHここから現在位置です。アクションプラン確認委員会の開催結果について現在位置ここまで。サイト内共通メニューここまで。アクションプラン確認委員会※(以下、確認委員会)を開催し、昨年策定したアクションプランの進捗状況などについて、以下のとおり確認しましたのでお知らせいたします。検証委員会(以下、広域委員会)の報告を踏まえた「当社の設備対応に関する取り組み」(資料1-1)広域委員会の報告を踏まえた「当社の設備対応に関する取り組み」については、全21対策(4項目)をアクションプランとして策定し、2018年度末までに16対策が完了済み。2019年度第1四半期に、2019年度下期までに対策を完了する予定としていた「道東方面の水力発電所停止の防止に関する送電設備の対策」の計画を前倒して実施した。残る4対策のうち、3対策については概ね予定どおり進捗している。考慮した系統対策」については、泊発電所の再稼働を考慮したシミュレーションモデルの追加作業に時間を要しており、当初2019年度上期としていた検討の完了時期を2019年度下期に見直すこととした。(2)地震発生に伴う停電発生時および復旧時の対応に関する取り組み(資料1-2)地震発生に伴う停電発生時および復旧時の対応に関する取り組みについては、全77対策(25項目)をアクションプランとして策定し、2018年度末までに62対策が完了済み。2019年度第1四半期には、7対策を完了した。残る8対策のうち、7対策については予定どおり進捗している。「人工呼吸器等の医療機器を使用している方へのポータブル発電機の貸し出し運用」については、当初2018年度末までに対策を完了する計画としていたが、関係機関との協議が整わず継続対応しており、2019年度上期中にも対策を完了できる見込み。訓練の実施によって判明した課題について、PDCAをしっかり回し改善を図ること。過酷な状況下における訓練の実施について検討していただきたい。アクションプランについて、着実に取り組んでいることは確認できたが、実施している対策や取り組みを、年月が経ても風化させないようにしていただきたい。今後のスケジュール次回の確認委員会は、10月に開催する予定です。)」を設置(社外の有識者3名を含む)し、地震発生時における当社の「停電発生時の対応」や「情報発信」に関する課題と対策などについて、全4回にわたり議論を行った。その後、平行して議論が進められていた広域委員会や国の審議会での検証結果も踏まえ、2018年12月21日の社内検証委員会にて、当社として取り組むべき具体的対策を「アクションプラン」として取りまとめた。アクションプラン対応確認委員会」を開催するとともに、当社の取り組みの進捗状況などを北海道の皆さまに公表していくこととしたもの。第1回確認委員会は、2019年4月16日に開催済み。開催結果は以下をご参照ください。https://www.hepco.co.jp/info/info2019/1238971_1814.html【添付資料】PDFファイルを開きます。[PDF:1435KB]※2019年度第1四半期に進捗および時期の見直しなどを行った対策についてまとめた資料PDFファイルを開きます。[PDF:228KB]PDFファイルを開きます。2019年度へ戻る本文ここまで。ここからカテゴリ内メニューです。2009年度プレスリリースカテゴリ内メニューここまで。ここから共通フッターメニューです。ページの先頭へ戻るページの先頭へ戻る別のウィンドウで開きます。公式Twitterアカウント別のウィンドウで開きます。公式Facebookページ別のウィンドウで開きます。Inc.共通フッターメニューここまで。