真っ白のキッチン2階の吹き抜け、壁も天井も白2階寝室の棚はラワン1階トイレ造作手洗いリビング造作TV台・漆喰壁[2015/08/01~2015/09/30]壁のボード貼り終わりました。玄関前の階段の施工が完了しました。階段の上部は屋根まで吹き抜けになっています。2階の吹き抜け面のスチール手すりの取付が完了しました。大工工事で製作した寝室のTV台です。外部の足場解体が終わりました。2階トイレの壁クロスの施工が完了しました。吹き抜けの天井のクロス貼りが完了しました。吹き抜けの壁の漆喰の下塗りが完了しました。吹き抜けの上部のFIX窓からは空がよく見えます。[2015/7/1~2015/7/29]吹き抜けの天井ボードが貼り終わりました。内部の断熱材の施工が完了しました。ベランダのFRP防水が完了しました。ベランダの防水の下地まで完了です。まもり住まい保険の検査の状況です。屋根はガルバリウム鋼板のシルバーです。屋根の下地のルーフィングまで完了しました。[2015/6/10~2015/6/16]天気もよく無事上棟できました。最後に酒・水・塩・米でお清めです登り梁も組み終わりました。大工さんは梁の上もすいすい歩いていきます。レッカーを使い柱に合わせて梁を組んでいきます。2階の桁を組んでいます根太レス工法のため2階の床になる部分は910のますのようになります。柱が終わったら梁を組んでいきます。大工さんが柱を建てていきます。[2015/5/24~2015/6/9]基礎のほうも完成しました。スキップフロアのため基礎も段差があります。コンクリートから水分の蒸発を防ぐためすぐに養生をします。強度が出るのを待って型枠を解体すると非常にきれいな打ち放し塀の完成です。擁壁のコンクリート打設完了しました。基礎の立ち上がりコンクリート打設状況です基礎の立ち上がり型枠が完成しました。隣地境界にはコンクリートの打ち放しの塀を施工します。ベースのコンクリート打設が完了しました。