見てお判りのように空撮画像です。私が土木の仕事に携わり始めた45年前は、現場の測量時にそろばんを持ち歩いていた記憶があります。数年後にはこのような写真から現場の平面図が作れる時代が来るのでしょう。こちらの現場は間伐エース工法を初めて使って頂いた現場です。非常に正確に綺麗に構造物を作られています。安価なドローンとカメラを使っていても、このような写真が手に入る時代が来ています。新しい技術をいかに使いこなしていくかで大きな差がつくところに来ている気がします。型枠割付図は大切です。木こちらは京都府内の現場です。こちらの会社としては2工事目の間伐エース工法となり、流木捕捉工と谷止工の2基を同時に施工されています。幅のある谷止工で、まだ鉛直打継部の型枠が入っていませんので、左岸から右岸まで型枠が見通せます。1.5mのリフトで、上流の間伐エース工法による型枠は非常にスッキリとした型枠であるのがよく判ります。型枠の強度とたわみ量の計算を行い、必要なセパ本数をしっかり溶接して固定すれば問題はありません。前回打設したコンクリート中に設置したアンカー鉄筋の位置も、割付図に基づき正しく入れればセパの角度も揃い管理がしっかりされた作業になります。した計画に基づき工事をすることが、正確な構造物を短い工期で安全に完成させる秘訣だと思っています。型枠工では強度計算に基づいた割付図に基づき、正確に作業を行うことが重要だと考えます。私共では間伐エース工法を初めて採用頂いた会社には無償で型枠の割付図を書かせていただいています。いつもやっている私も、割付図の作成には1日かかってしまいます。若い現場担当者の皆様には「私の割付図を見ながら、いちどご自分でも割付図を書いてみてください。「見てるだけではわからない部分も、割付図を書く過程で深く理解することが出来るはずです。」と申し上げています。最初は時間がかかるかもしれませんが、工事管理者にとって重要な経験と知識を得ることが出来る大切な作業だと確信しています。土12月に入り京都府丹後地区の数カ所で谷止工に間伐エース工法を採用いただき、残存型枠の施工が始まっています。左の写真はそのうちの一つで第1リフトの打設直前です。間伐エース工法を採用いただき既に3工事目の施工をされている会社で、本日現場にお邪魔したところ自社で割付もされて綺麗に組み上がっていました。右岸左岸の地山取り付け部分も、わたしが参考にさせて頂かなければならない程うまく施工されており、写真を取らせて頂きました。丹後地方には花崗岩の風化した「マサ土」が広く分布しており、出水時に侵食されやすい特性も有って谷止工の設置が多くなります。私なりに考えて施工方法を練り上げてきたつもりでも、土質條件が違う地域の施工現場で工夫をされ、経験を積まれた皆様には教えていただくことが多く有ります。これらを間伐エース工法の手順書の中に取り入れさせて頂き、より皆さんのお役に立つものに手順書を改定をしてまいります。今後ともご指導ご協力をよろしくお願いいたします。折れ曲がった谷止工の現場です。折れ点部分の型枠の写真をご覧頂ければこの工事の出来形が素晴らしいのがお分かりいただけると思います。木材の高さも揃い、折れ点も綺麗に仕上がっています。前回は打設前の内側の状況を撮影しました。今回の写真はコンクリート打設後の外面です。この谷止工は高さ7.4mで幅は28m弱。11月9日が型枠作業開始の日でした。12月上旬には最終リフトのコンクリートを打設する予定とのこと。これまでの工法だと1ヶ月半はかかっているはずのところ、この出来栄えでほぼ1ヶ月で谷止工は施工完了となります。台風をやり過ごしてから掘削を開始したのも、結果として良い方に作用しています。足場もキャットウォークを直接しっかりと取り付けて安全な作業環境となっており、間伐エース工法は型枠大工さんにも好評で嬉しい限りです。下の写真は施工中の会社から送って頂いた、上の写真の次のリフトの型枠完了写真です。折れ点も木材の高さも本当に綺麗に揃っています。工事の完成写真を撮らせて頂き、このホームページに掲載させていただけることを期待してます。写真は京都府下で施工中の土留擁壁背面に間伐エース工法で残存型枠を施工中の現場です。下端厚=0.93mです。間伐エース工法の標準図ではリップ溝型鋼を0.7mと1.3mを交互に配置していますので、今回のように表型枠が合板で裏型枠が残存型枠で谷止工ほどの厚さがないと、表裏の型枠を相互につなぐためには表側合板側のセパピッチも裏面のリップ溝型鋼と揃える以外になく、通常の合板型枠のセパピッチよりもかなり大きくなってしまいます。そこで、コンクリート打設時の側圧計算を行い型枠強度を確認し、問題なく型枠が組めることになりました。左の写真は下半1.3mを打設するための型枠、第2リフトは1.2mとして施工の計画です。この工事では同様の土留擁壁が5基あり、高さ3.5mのものは1.5mと2.0mの2リフトで施工します。計算上は3.5mを1日で打設することも可能との計算結果でしたが、2回打設での施工を選ばれました。このように壁厚の薄い擁壁で、表裏の型枠の形式が異なる場合の間伐エース工法は初めての経験です。問題なく施工が可能であることが確認できましたので、谷止工下流の側壁で背面が木製残存型枠で表型枠が合板型枠の工事も今後予定があり、良い前例となりました。この工事責任者様は経験も有る上、非常に几帳面で現場をしっかり掌握されていて、良い工事で新しい経験をさせていただいたと感謝しています。福井県内の谷止工も完成しました。福井県内で大型の谷止工が完成しました。コンクリート量1032m3残存型枠は上下流に使われており570m2で、5リフト20ブロックの工事でした。7月20日頃から型枠工が始まり9月中旬には谷止工が完成しました。現在は下流の布団籠が施工中です。お盆を挟んで1ヶ月半ほどで完成ですから、現場の条件が良いとはいえ非常に手早く仕事を終えられました。ご覧のように透過型の谷止工で上流側は工事残土で盛り土の予定です。大型の谷止工が京都府内で完成しました。7月初旬に谷止工の型枠作業が始まりお盆休みをはさんで約2ヶ月半で完成です。幅が60m弱で6ブロック、高さは10.8mを7リフト、合計30区画に分けて打設されました。施工中に台風もありながらも順調に工事が進捗し、既に下流側の型枠も全て撤去されています。これから上下流の両岸に積みブロックが施工されて埋戻し作業となります。間伐エース工法採用で色々と独自の工夫もして頂き、私も良い経験をさせて頂きました。間伐エース工法には評価もして頂き、今後の施工にも採用して頂けるのではないかと期待しています。さらなる工法改良を目指してまいりますので、今後、何度も会社をお尋ねしご指導をお願いしたいと考えています。谷止工では水通しの高さで型枠勾配が変化することがごく一般的です。残存型枠ではこの部分で手間取る場合や構造上の弱点になる場合があります。間伐エース工法K型の勾配変化点の処理を写真に撮らせていただきましたのでアップさせて頂きます。手順は1下から伸びているリップ溝型鋼にレベルを用いて勾配変化点の高さに印を付けます。2L型鋼を水平に溶接し、これに型枠の通りから60mm控えてマーキングします。3マーキング位置に勾配(写真の場合垂直)変化後のリップ溝型鋼を建て、下から伸びているリップ溝型鋼に溶接します。後はこれまでどおりの方法で木材を取付けるだけで型枠は完成します。型枠作業完成には、上に伸ばしたリップ溝型鋼は反対側の型枠とセパで接合、または既設コンクリート上面のアンカーと溶接して固定する必要があります。非常に簡単に勾配変化点の処理ができることが判って頂けると思います。この工事も、後一リフトを残すのみです。本当に順調に工事が進み、、現場訪問時には工事管理者様ばかりでなく作業員の方々にも親切に対応をして頂き、写真を撮る時にも快くご協力を頂きました。心から感謝を申し上げ、今後の工事にも間伐エース工法のご採用をお願い申し上げます。土この透過型堰堤は高さ9.9m幅は47m、木製残存型枠は約560m2でコンクリート打設量は1030m3有ります。1リフト2mとして打ち上がり、残り1リフトを残すのみと成っています。7月20日ころ始まった躯体工事はお盆休みを挟んで約50日でコンクリート打設が完了となる予定です。第2リフト以上は4ブロックに分かれているにも関わらず、5日で1リフトを上げられています。途中、台風も有りましたが工程に影響を及ぼすほどではなく、順調に工事が終えられそうです。間伐エース工法はこれまでにも採用いただいていて、K型金具での作業にもすぐ成れていただき、最も暑い時期の施工でご苦労されながらも、新しい間伐エース工法K型にはご満足を頂けたようです。最後まで安全に配慮をいただき工事完成をいただきますようお願いします。京都府の谷止工は工程が順調に進み、台風などによる出水にも問題がないようです。写真を見ていただくと、間伐エース工法の標準図に準じた型枠割付図に基づいてしっかりと作業されていて、現場の管理が行き届いている様子がわかって頂けると思います。木製残存型枠の方はコンクリート打設迄にあと1段鉄筋を取付けるのですが、作業が終わった合板型枠側に比較すると「これだけのセパで大丈夫?」と思われるかもしれません。確かに下流側型枠の半分以下のセパしか入っていません。写真でもわかるように既設コンクリートに設置したアンカー鉄筋が下流側は垂直に、上流側はセパの勾配に合わせて斜めに入っています。溶接長をしっかり確保する(60mmを標準にしています)ためには必要な処置です。力学的に配置を考えた上で、接合部の溶接を型枠の強度計算に基づきしっかりとチェックしておけば問題は有りません。少ない溶接箇所をしっかりと管理することが作業効率を上げ、型枠の強度を確保することにつながると考えます。素晴らしい会社、監督さんに間伐エース工法をお使いいただき幸せなことです。スケッチアップを使った谷止工の数量計算。私は谷止工の数量計算にスケッチアップ(フリーの3DCADソフト)を使っています。強力で仕事に十分使えるソフトで重宝しています。左のような谷止工と間詰めコンクリートの立体図を設計図を見ながら作成します。使い込んだ私ですが、ここまで作るのに1時間弱かかります。これが出来てしまえば各種の数量が簡単に拾えます。・型枠の面積は面をクリックするだけで表示されますし、幾つかの面を選択すれば合計面積が瞬時に表示され、これをコピーエンドペーストでエクセルに貼り付けることが出来ます。・体積は求めたいブロックを(面で囲まれた立体)をグループ化することでこれも瞬時に求めることが出来ます。水抜きパイプ部分など貫通した空間が有っても問題なく体積を求めることが可能です。(円は通常内接24角形として近似されているため径を割増して調整する必要があります。24角形を変更してそれ以上の多角形とすることも可能です)・各部の寸法は図のように簡単に表示することが可能です。明示することが出来ます。・面倒な間詰めの形状・寸法も掘削勾配を決めて掘削面を配置することで簡単に決定することが出来ます。体積や型枠も簡単に求めることが可能です。正確に計算することが可能です。下の図は作成したモデルを複写して必要な部分を残し、寸法表示や体積面積計算を行うための立体図とこれを使って拾い出した数量を設計数量と対比した例です。弱点は数量計算過程が表示できないため、数量計算のチェックにしか使えないことです。(私が知らないだけで、可能なのかもしれませんが、通常の数量計算方法ではないはずなのでまず無理でしょう。)しかし設計図書の数量計算のチェックには絶大な威力を発揮します。日この谷止工は株式会社株式会社グローヴの地元で施工されています。このため施工状況の確認に行くのも容易で、度々お邪魔をしています。1リフトのコンクリート打設が完了し第2リフトの型枠もほぼ出来上がっています。透過部分には足場も組まれ、リフトを打ち進んでも安全に昇降ができる準備も整っています。コンクリート打設量は1000m3を超える規模の谷止工で、しっかりした計画に基づいて施工されていますので非常にきれいに整った現場と成っています。地山取付部の写真も取らせていただきましたのでアップさせて頂きます。台風が近づきつつ有りますので早く第2リフトを打設して安心して工事ができるようにしたいところです。京都府内の谷止工で採用された間伐エース工法K型による型枠工が順調に進んでいます。この谷止工は幅が50mを超える規模です。下流側の合板型枠は専門の型枠工が組立てられ、上流側の木製残存型枠やコンクリート打設を1組の作業班が担当されています。ここでは間伐エース金具と一緒に鉛直打継用のズレ止と止水板設置用に予め曲げ加工した溶接金網を納品し、お使いいただいています。金具の評判とともにこの溶接金網も大変高く評価いただいています。現在型枠を組立てているこのリフトのコンクリート打設を終われば、谷止工では出水などによる工事の手戻りは心配がなくなります。工事管理をされている監督様とも親しくさせて頂き、色々と話しをさせて頂ける様になりました。ご指導を頂き施工に役立つ工夫・改良をしてお役に立てるように心がけて参りたいと考えます。今後とも宜しくお願いを申しあげます。福井県内で施工中の擁壁工施工現場に伺いました。本日もコンクリート打設作業をされたとのこと。擁壁コンクリートの下段約30mのコンクリート打設が終了していて、来週中には現在型枠が組み上がっている延長約60m部分は下段のコンクリート打設が完了するのでしょう。コンクリート打設が終わった部分は、写真奥に見えるように上段の木製残存型枠が組み上げ始められていて、施工区間の大部分で来週の内に上段の残存型枠のかなりの部分が組み上がるのではないかと思えます。現場に伺った時は型枠背面に設置された足場上から残存型枠組立作業をされていました。型枠外側から残存型枠が組立可能なことも間伐エース工法の特徴です。現場の状況によっては大変優れた特徴として評価して頂ける部分。擁壁高が一定でない部分の天端では、どうしても木材の高さ調整に時間がかかります。蒸し暑い日が続き現場作業は大変な時期です。体調管理に気をつけて頂き、作業が順調に進むことを願いながら帰途につきました。火6月21日と同じ福井県内で施工中の間伐エース工法K型です。全体ではH=5.0~6.4mの擁壁を2度に分けて打設します。全長70mの下部のほぼ全長の型枠が組み上がり、順次コンクリート打設作業入る直前です。上部の残存型枠は型枠外側(山側)に足場を組み、型枠の外側から作業を行い組み上げます。通常の残存型枠では型枠内側からの作業が不可欠のために不可能なことですが、間伐エース工法では全く問題なく施工が可能です。型枠内側からだけでなく外側からの作業で型枠を組立てることの出来る、間伐エース工法の大きな特徴の一つです。今週後半に開始されるコンクリート打設に立ち会いたいところ。型枠作業の1部にでも問題が有ると事故につながります。第1回のコンクリート打設は注意を怠らずに作業を行って頂く様にお願いしています。私自身は今週後半に静岡県に出かけるため、立ち会えないのが残念です。福井県内で現在施工中の法止擁壁です。標準部でH=5.0m、高い所ではH=6.4mとなっていて、これを2度に分けてコンクリート打設をします。このため1回の打設高は3mとなる部分があり、従来の木製残存型枠工法では難しいとして間伐エース工法を採用して頂きました。型枠強度の計算を行い、5mを1日で打設しても問題ないことを確認しましたが、背面は垂直、前面の合板型枠が1:0.5の勾配で、コンクリート打設の関係もあり2回に分割しての施工を選択されました。均しコンクリートは既に60m以上施工済みで、これから型枠作業がどんどん進む予定です。残存型枠は自社施工で、合板型枠は型枠専門の会社が施工されます。間伐エース工法による擁壁y用型枠としてはこれまでで最大規模です。安全作業で良い構造物を作って頂けるように協力をさせていただきながら、貴重な経験をさせて頂きノウハウを蓄積させていただきたいと考えています。本日実施された発注者による第1リフトの型枠確認に立ち合わせていただきました。大阪府和泉市でも谷止工2基が完成しています。コメント間伐エース工法が紹介されました。現在、間伐エース工法を用いた井桁積工が施工中です。現地発生土を用いて法勾配1:0.5の井桁擁壁2mの上に1.0mのポケットを設けた構造で、林道の法面崩壊箇所を復旧し、小規模な法面崩壊に備えるものとなっています。施工箇所は長い林道の奥にありますから、工事写真を撮るのにも時間がかかります。間伐エース工法を使った井桁積工の1か所目の工事です。良い出来栄えで仕上げて頂き、工法の普及につながってほしいと願っています。