敷地面積/950.29m2建築面積/71.47m2延床面積/199.54m2[2011/10/09~10/25]洗面所の照明は施主様に支給して頂きました。1階部分洗面カウンターはモザイクタイル貼りです。一段上がった和室の下は、床下収納になっています。和室床の間にはケヤキの地板を使用し、黒く塗装で仕上げました。キッチンの壁はアーチ状の開口を設けました。LDKは一段上がった和室とつながっています。テレビを置く面はエコカラットを使用しました。北側から見ると地階・1階・2階の3層になっています。足場が外れ外観の完成です。タイル貼りが完了しました。ホール部分もタイルになります。玄関正面のガラス施工状況。壁一面がガラスになります。玄関のタイル貼り状況です。外壁の吹付けが完了しました。[2011/08/17~10/08]TOTOのキッチン取付け完了しました。リビング壁の一部はエコカラット貼りになります。外壁モルタル塗りが完了しました。外壁モルタル塗りです。階段片側の壁はコンクリート打ち放しです。地下RC部分の階段取付け作業です。スチールドア取付け状況。[2011/07/17~08/12]リビングの天井ボード貼りが完了しました。天上の断熱材は高性能グラスウール14K厚さ155mmを使用しました。外部と接する2階の床には断熱材を2重張りしました。モルタル下地の木摺り板を張っていきます。サッシ廻りに防水テープを張ります。外壁の透湿防水シート張りが完了しました。GLから1mの高さまで塗布します。耐力壁張りが完了しました。耐力壁外通り釘ピッチ@100mm確認。耐力壁中通り釘ピッチ@150mm確認。耐力壁は構造用合板12mmを使用しました。瓦葺きが完了しました。瓦の色はアイボリーとオレンジのグラデーションです。屋根下地のルーフィング葺きです。[2011/06/06~06/20]野地の構造用合板を張って上棟完了です。棟上げが完了しました。地階はコンクリート、1、2階が木造になります。屋根は垂木を使用せず、登り梁と母屋で組んでいきます。梁が組み終わったら2階床合板を張ります。レッカーで梁を吊り、鳶さんが梁を組んでいきます。