「薬師山の家」造作工事GWですが「薬師山の家」の現場は普通に稼働しています。床のフローリングが張り終わり、天井の杉板とシナ合板が張られ、長尾棟梁と洞戸棟梁が造作工事を行なっています。GW中という事もありクライアントのMさんご夫妻も現場にいらっしゃいました。今日は午後イチで確認検査機関による中間検査を受けました。ホントは明日で予約してあったんですけど連休前で混み合っていたため今日に変更してもらえませんかという事で急遽今日の検査に。午前中には住宅瑕疵担保保険の構造検査も受けました。どちらも何の指摘も無く合格です。棟梁は窓のサッシを取り付けています。フローリングや板材などの見本も確認させていただきました。岐阜の「坂祝の家」の現場は外構工事を進めています。連休前には土間のコンクリートを打設したいんですが連休前の駆け込みとこの雨模様で生コンの手配が出来るかどうか・・・。室内は2階の電気配線をしていますが何とガイシ配線を電気屋さん(=クライアント)がしています。ガイシ配線の上にあるスティックのりみたいなのは火災警報器(はじめて見た)。「薬師山の家」フローリング名古屋市の「薬師山の家」の現場は長尾棟梁が床のフローリングを張り始めました。今回は無垢のサクラのフローリングを採用しています。家」の現場は今日から外壁の構造面材を張り始めました。構造面材とは柱と横架材に直接打付ける構造用合板などのもので壁の耐力壁になるものです。この構造用面材に求められるものは実は強度だけではありません。強度さえ確保すれば構造計算上は耐震性が確保されたことになりますが、木造の場合はそこにだけ目を向けていては大きな落とし穴にはまってしまう難しさがあるのです。木造住宅というのは総合的な判断が求められるものであり、ある一面だけを捉えていてはダメなのです。1階では防蟻屋さんがホウ酸塩防蟻処理を行なっています。夕方に事務所に戻り、今度はMTBで「東町の家」の現場へ。昨日建て前を終えたばかりですが既に棟笠木以外の屋根葺き工事も終わり雪止めまで取り付けられています。板金屋さんも建て前に来ていたので屋根の納まりなども打合せしていましたが、棟木の部分だけ僕がどうしても納めてほしい形があり、板金屋さんは不安気でしたが「施工した具合をみながらとりあえずやってみます」と言いながらもとてもきれいに納めてくれました。ありがとうございます。ちなみに板金屋さん、元TOKIOの山〇メンバーにめちゃ似てる(笑)間柱や筋交いなどの軸組をはじめ構造用金物も既に全部問題なく取り付けられていました。後は週明けにホウ酸塩防蟻処理を行なって外壁の構造面材を張っていきます。「薬師山の家」階段打合せ午後からは名古屋市の「薬師山の家」の現場で階段加工の打合せ。長尾棟梁と洞戸棟梁も「薬師山の家」の現場へ移動しました(笑)あ、現場監督の西村さんもね(笑)2階の窓廻りの枠が取り付けられました。上下に溝が切ってあるのは障子を入れるためのものです。岐阜県の「坂祝の家」の現場は木製ブラインドが取り付けられました。洞戸棟梁と(現在「薬師山の家」を担当している)長尾棟梁が階段のスチール製の手すりを付けています。養生も剥がされ杉板の踏板が現れました。黒く塗装されたスチールのササラ桁と厚い杉板の踏板がとても良い感じです。土間リビングとなる場所です。奥が床にフローリングが張られた水廻りで、この家で唯一家らしい空間(笑)洗面器は輸入物のカッコいいやつを入れました。クライアントのSさんは「これめちゃくちゃ高いんでびっくりしました。(いや、設計の時に説明しましたよ・・・)リビングの隣では洞戸棟梁が造作キッチンを据え付けています。キッチンも土間キッチンです。室内はクライアント(←電気工事屋さん)が施工する電気工事とこのキッチン廻りが出来ればほぼ完成です。広い広い外構工事が残っています・・・。昨日に引き続き「東町の家」の現場へ。今日は晴天に恵まれ屋根下地工事を行なうには絶好の日でした。(暑いくらい)写真は2階のリビングになるところですが、正面に設けられる窓の目の前はちょうど桜並木が見えます。(今は既に葉桜ですけど)27坪の敷地に建つ小住宅ですので屋根が小さいという事もありますが、はじめての職人さんたちとは思えないほど順調に進んで行きました。昨日は雨で半日ほどしか作業できなかったにもかかわらず午後3時の休憩の時にはルーフィングまで終わっていました。建て前には板金屋さんも参加していたので納まりなども詳しく僕と打合せした上で、屋根も明日葺いていくという段取りの良さ!僕の方が中間検査の申請準備を慌ててしなくてはいけませんよ・・・。今日は岩倉市内の「東町の家」の建て前でした。前までの天気予報では晴れでしたが、今朝の天気予報では曇りマークで夕方からにわか雨の可能性もという怪しい天気・・・。作業を開始する前にまず大工の親方にお神酒で建物の四隅のお清めを。現場監督からは工事の内容や、大工さん達が担当する作業内容の説明がひと通りあり、いよいよ作業開始。1階の柱を立てていきます。(1階の柱はあっという間に立ちます)胴差廻りといって2階床の外周部の梁を架けた後、内部の床梁を架けていきます。2階の床梁が架かってボルトを締めている状態です。下では2階床の剛床(建物の水平剛性を負担する厚い構造用合板の事)を張る前の建物の建て起こし(垂直)を確認、調整しています。ここまでわずか1時間くらい。2階床の剛床を張り、養生シートを張っているところ。2階の柱を立てて小屋梁を架けているところ。2階は間仕切りが少ないのであっという間に進んで行きます。切妻屋根の天辺の棟木を載せているところ。このあたりで雨がパラつき出してきました・・・。お昼に雨が止んだ時点で雨雲レーダーで確認したらこの後は雨が本降りになりそうな感じという事で、雨が止んでいる隙に化粧となる屋根垂木を一気に架けている途中で雨が降り出して来ました・・・。垂木を全て架け終えてブルーシートを屋根にかけて今日の残りの作業を中止とさせていただきました。ブルーシートを架け終えた後に雨がザーザーと本格的に降り出してきました。その方が諦めもつくってもんですが(苦笑)しかし昼過ぎに作業が終わりましたが、とても単純な架構なので予定していたよりもずっと順調に作業が進みました。(ホッ)明日は引き続き屋根下地の作業を行ないます。メッセージを入力してください。