2階のシステムバスの配管から水漏れが発生したことがリフォームのきっかけとなりました。既存のシステムバスからパン付きのシステムバスへ入れ替えを行い、同時に構造補強と配管交換も進める事ができました。洗面室側の壁紙も張り替えてありますのでとても心地よい空間へと変わっています。After2階のシステムバスをデザイン性の高い仕様で断熱効果も配慮された製品へとリフォームしました。配管から水漏れが発生していましたので室内側の配管交換や断熱材充填も同時に行っています。リフォーム開始前の床養生作業になります。部材搬入や工事作業で既存の床に傷が付かないような配慮が大切です。既存のシステムバスの器具を取り外していきます。電気及び水道関連の付属部材を取り外すことで安全にスムーズに次の解体工事へと進む事ができます。システムバスの解体作業が始まりました。今回は2階になりますので床に注意しながら解体を進めていきます。解体作業が完了しました。次に構造補強を行ってから室内側の配管や電気配線の交換移設作業を行います。外壁に面する壁や天井には新しく断熱材が充填されました。100mmのグラスウールを使用していますので断熱効果も期待できます。システムバスの据え付けが始まりました。2階への設置になりますで専用架台が取り付けられていきます。新しくシステムバスが据え付けられました。アクセントのあるデザインで、高断熱な仕様となっています。浴室の壁も復旧され、洗面脱衣室の壁や天井にはパテで表面を平坦に揃えてからクロスが張られていきます。床にはクッションフロアが施工されています。照明器具やコンセントプレートが設置されていきます。次に既存の洗面化粧台も元の位置へ取り付けられて復旧作業が完了となります。専属の清掃スタッフによるクリーニングを進めています。浴室内や窓、洗面脱衣室や搬入経路まで丁寧に拭き上げていきます。試運転を確認してからお施主様へ取り扱いとお手入れのご説明をさせて頂きます。全工程が終了しましたらお引き渡しとなります。洗面脱衣室側も綺麗に模様替えされました。明るくなった水廻りはとても気持ちの良い空間となっています。雨樋などの塗装やカバー工法による屋根や外壁のリフォーム。