>東電から連絡来ました!!2019/08/28こんにちは、りょうです。つくば案件ですが東電から連絡があり設計が終わりこれから用地交渉に入ると連絡がありました。場所は現状畑ですが地主さんが了承してくれる事を願います。用地交渉がスムーズに終わったとしてもシャントリアクトルと言う部材の発注がありこれが納入まで6ヶ月かかるとの事なので連系は最速でも2020年3月。最初に東電に連系依頼したのは2018年8月なので既に一年経ってます。太陽光発電施設の設置は基本的に待ちが多いですが毎回、待ち時間が長くなっているように感じます、、、とはいえ、少しずつですが進展はしてるので今後も設置に向けてしっかり進めていきたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。系統連系してから一週間がたちました。(新しいウィンドウで開きます)一号基発電施設に異常アリ!?管理をお願いしている一号基の見回り報告で問題ありと連絡を受けました。(新しいウィンドウで開きます)パネル設置完了こんにちは、りょうです。第一期工事分のパネル設置が完了しました。(新しいウィンドウで開きます)フェンス設置工事を依頼しました三号基が完成したのでフェンス設置を依頼しました。(新しいウィンドウで開きます)初めて1日の発電量が500kWhを越えました!!こんにちは、りょうです。POST東電から電柱設置依頼の連絡が来るこんちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)火災保険無事に承認されました!!こんにちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)スイッチングHUBの故障は分かりにくいですこんにちは、りょうです。自宅に設置しているスイッチングHUBを交換しました。(新しいウィンドウで開きます)遠隔監視無事に稼働!!と思いきや、、、こんにちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)東電連系へ少し前進しましたこんにちは、りょうです。