システム(PiCOMS)」の開発と現場展開を推進している。このほど、PiCOMSの1つとしてプレキャスト工事を円滑に進められるシステムを開発した。});五洋建設は2019年12月16日、BIMツール「プレキャスト工事統合施工管理システム(PiCOMS-PCa)」を開発したことを発表した。BIMツールのノウハウや専用機器は不要プレキャスト工事統合施工管理システムは、超高層建物でのプレキャスト工事の進捗状況を可視化し、プレキャストの製造や取り付け情報を工事関係者間でリアルタイムに共有できる。管理業務量を従来の約半分程度に減らし、業務効率を改善可能だという。出典:五洋建設また、BIMツールのノウハウや専用機器は不要で、職員や作業員がタブレットなどからBIMモデルの部材を選択し、取り付け計画や実績を入力するといった操作を簡単に行える。インプットされた情報の閲覧は、スマートフォンで専用のQRコードを読み取ることで進められる。同様のシステムはこれまでも各社で検討されてきたが、BIMツールの知見や専用の機器を必要とし、建設現場や製作工場の関係者全員で活用することが難しかった。新設する複合ビルの規模は、延べ床面積が5万3676.48平方メートル、RC造、地下2階、地上41階建て。2021年6月を予定している。プレキャスト製造工場で“Bluetooth”を活用した生産管理システム三井住友建設は、プレキャスト(PCa)部材の製造工場で、IoT機器を使って製造ラインの稼働状況および生産実績を可視化する製造管理システム「PATRAC-PM」を開発した。同社では、PCaに関係する計画/製造/物流/施工の各段階で、PATRAC-PMをはじめ、今後開発を予定している工場オートメーションや施工自動化なども含めた統合プラットフォーム「PATRAC」の構築を目指している。system)」の開発をスタートさせた。将来的には、設計BIMモデルや位置情報のGNSSも活用して、全生産プロセスをオートメーション化させる。五洋建設は、桟橋上部工のプレキャスト施工に最適な「鞘管接合方式」を実際の桟橋工事で導入したことを明らかにした。五洋建設の汚染土壌を中間処理する市川土壌再利用センターでは、トラックと作業員の入退場を管理する2つの入退場管理システムを運用している。新規読者登録(メルマガ購読)登録内容変更ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。