システムを活用した測量時間を削減する実演を行った。一例として、資材を置くためのヤード面積を知りたい場合は、これまで現場に職員2人が出向いて30分かけて測っていたが、システムでは映像上で距離や面積を算出してPCに表示するため、わずか数秒で完了する。他の進捗管理システムの利点としては、録画専用機(NVR)を使わず、汎用NAS(LAN接続対応のディスク)を用いているので、低価格ながら4Kの録画を実現。小規模な現場でも導入するハードルが低い仕様としている。通信ネットワークの構築では、無線LAN中継装置を置くことで300メートルの長距離映像伝送や有線LANを600メートル延ばすLAN延長装置の無線と有線を組み合わせ、広大な建設現場に通信網を敷いた。富士ソフトによると、AIによる建機の自動認識技術は、現場に設置した高精細な4Kカメラから建機を検出する。時間ごとの検出数の推移で、工事進捗が分かり、的確な建機配置の計画にも使える。画像認識にはAI(ディープラーニング)を採り入れ、現場の撮影画像にラベルを付与してダンプやバックホウ、ブルドーザーを検出するように学習させ、建機検出AIを生成。現場内にトラックが何台入ったか、平均滞留時間を係数にして、台数をカウントすることで可能にした。提供:映像進捗管理システム開発コンソーシアム建機ごとの台数は、時系列のグラフに出力することで、計画線との比較により、工事進捗の進みや遅れを一目で判別。正午の段階では、ダンプ搬入計画の台数よりも多いため、予定通りに進行していることを確認。その後、16時でも計画値を上回っているので、予定土量の運搬は完了すると予測することができ、適切なダンプの搬入計画が立てられる。AIで検出した建機の台数をグラフで表示。Carrier」を開発した。大成建設は建設現場の生産性向上を目的に、人工知能(AI)を活用した無人化施工システムの開発に着手する。AIによって高精度に自律走行できるシステムや、人を検知すると自動停止するシステムなどを2019年度中に完成させる計画だ。CONCEPT」構築のため協業する。Azure」をプラットフォームにして、AI、IoTなどの各種テクノロジーを掛け合わせ、現場の無人化施工を実現し、建設業における働き方改革を推し進める。アクティオが50周年で“ICTとAI活用”を掲げる建設機械レンタル大手のアクティオは、設立50周年を記念して新たな一歩を踏み出した。これまで副社長だった小沼直人氏が社長兼COOに就任。ICTとAI(人工知能)を積極的に活用することで、現在のグループ売上高3000億円の規模を4000億円まで拡大する狙いだ。新規読者登録(メルマガ購読)登録内容変更ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。