社長と専務と現場マンのブログ2017.11.23上棟式Y様邸上棟式、無事ここまで来ました。明日24日にサッシ搬入、外回りが塞がり雨仕舞OKです。午後から板金屋さんからフェルト、屋根を張ってもらい雨仕舞は大丈夫、外廻りを構造用合板で囲います。今日からY様邸の建て方、前日に降った雪を片付け建て方開始、18日に現場マン達がテッカーで建て方を行ったおかげで今日1日でタルキも終え、野地を貼り始めました、明日は屋根材を上げてレッカー作業終了。2017.11.17土台伏せY様邸の土台伏せを行いました。午前中多少の小雨が降っていましたが大降りせず晴れてくれました、順調に作業を行っています。明日からY様邸の土台敷きですが、降りましたね大分寒くなりました。明日も安全作業で頑張ります。2017.11.15外構土間打設Y様邸の外構土間を先週打設しました。来週20~21建て方を行います。引き渡しが2月末の予定です、雪が降る前に外部を完了させて、外部足場を解体する予定です。雪マークが出ていますが雪が降らない事を祈ります。破り、鉄骨部分の囲い工事は無事今日完了しました。2017.11.08外構工事H様邸の外構工事が無事完了しました。15日の引き渡しまでに完了できました。2017.11.04躯体打設Y様邸の躯体のコンクリート打設を行いました。あいにくの雨でしたが無事打込み完了です。完成H様邸の新築工事が完成しました。来週外構工事(舗装)で全ての工事が完了します。MAIL.info@komiyama-ie.com。