USクラフトのことやサービスなどご紹介。MENUクラフトのリフォームメニューをご紹介。リフォーム高級リフォーム建築家リフォーム別荘リフォーム実家・二世帯リフォーム実家・二世帯リフォーム娘・息子家族と暮らすリフォーム鉄骨・RCリフォーム鉄骨造リフォーム軽量鉄骨リフォーム鉄筋コンクリート(RC)造リフォームビルリフォームその他リフォーム2戸をつなげてリフォーム耐震リフォーム都心に住む50代からのリフォームテイスト別リフォーム帰国に合わせて大規模リフォーム犬・猫と暮らすリフォームコストについてリフォームメニューTOP実例写真WORKS実例写真WORKSクラフトの実例写真をご紹介。実例写真TOP特集SPECIAL特集SPECIALクラフトの特集をご紹介。特集TOP会社概要COMPANY会社概要COMPANYクラフトの会社概要をご紹介。知的財産権等について会社概要TOPモデルルームMODELROOMモデルルームMODELROOMクラフトのモデルルームをご紹介。RENOVATION高級物件探しからリノベーションまでサポート。仕上げの種類がいろいろと分かれている現場でした。漆喰、ルナファーザー(塗装用クロス)、大理石、塗装...。最近クラフトではこのような現場も少なくないですが、ここまで仕上げが分かれているのは久しぶりです。仕上げが違うと、工事の段取りが複雑になります。同時に行うことができません。塗装が終わったら、乾くのを待って(梅雨だと乾燥するのにも時間がかかります)クロスに取りかかるというように、工期短縮ができないのが辛いところ。ちなみに塗装→クロス→漆喰の順番で仕上げを行うのは、周囲が汚れないようにするためです。工期を短縮できるように努力するのが現場監督の役割。職人さんが入れ替わり立ち替わりと作業できるように段取りを整えていきました。1つ終わるごとに養生を行います。建具の色が裏表で塗装が違っていることも、この工事を大変にしていた理由の1つ。廊下側と寝室側で壁の色が違うため、それぞれの壁に合わせて現場で建具を塗装しました。して完成したのがこちら。スモーキーでややグリーンがかったブルーに、表情のある石の壁。さまざまな仕上げが、バランスよく調和していると思います。