鹿島は、CIMを山岳トンネル工事に採り入れ、地中のシールドトンネル線形を3次元モデル化することで、掘進管理の強化と生産性の向上を実現する新システムを開発した。茨城県那珂郡のガス導管シールド工事に適用し、有効性が確認されたという。});鹿島建設は2019年10月30日、CIMを活用してシールド工事の掘進管理を“見える化”するシステム「KaCIM’S(カシムズ)」を開発し、実工事に適用したことを明らかにした。シールドトンネルを3次元化し、合意形成や計画立案を効率化KaCIM’Sの適用により、シールド掘進/セグメント組立計画での出来形予測やシールドトンネルの出来形管理が、高速で高精度に3次元モデル化されるため、確実な掘進の管理が可能となる。同時に、工事関係者の合意形成や業務の効率化も図れ、施工品質や生産性が格段に上がる。開発の背景には、掘進組立計画やシールドの掘進管理は、別々の帳票による管理が必要なため、煩雑で作業時間が長時間に及んでいたことが理由としてある。掘進組立計画は、最初に測量を行い、シールド機とセグメントの座標/方位/ピッチング(上下の姿勢)を正確に把握して、現地点からの掘進方位やセグメントの割り付けを決め、掘進組立指示書を作成しなければならない。許容偏差内でシールド機とセグメントの進行軌跡が一致する計画が求められる他に、曲線施工や蛇行修正でシールド機とセグメントが接触すると、ひび割れなどの不具合が発生してしまうため、余掘りの範囲と量、中折れの角度などを正確に判断する精度が必須となる。KaCIM’Sは、蛇行量やシールドマシンのクリアランス、曲線施工の余掘り量を3次元で可視化することで、定量的に把握し、掘進軌跡を予測・図化するシステム。掘進方位などの必要な情報を入力するだけで、瞬時にシミュレーションを行い、指示値の妥当性を視覚的に示す。掘進組立計画に要していた時間の大幅な短縮と、計画の精度を今まで以上に高められる。時間は従来と比べ、50%短縮される。3次元モデルは、管理値の超過箇所などが色別にカラー表示され、理解しやすく、施工管理者とオペレータの認識に差が生まれにくい。計画と実績の差や原因はデータとして記録されるため、今後の掘進計画や他のシールド工事にも反映すれば、1つのトンネル工事の現場だけでなく、全体的な施工品質のアップも見込める。鹿島建設では、これからKaCIM’Sをシールド工事のコアシステムとして適用現場を拡大していき、データを蓄積。将来は貯まったデータをAIで分析することも見据えて、シールド工事の全自動化を目指す。一元管理・共有できる山岳トンネル工事向けのCIM「T-CIM/Tunnel」を開発し、実際の山岳トンネル工事現場への導入を開始した。CADより簡易に3Dモデルを作成できる独自のツールを導入し、切羽観察シートの作成を作業現場で完了できるなど、山岳トンネル工事における大幅な現場作業の効率化に貢献するとしている。合意形成にもつながる施工管理システムを開発した。ICT土木を加速、地質情報も取り込める予測型山岳トンネルCIM大林組は、山岳トンネルの切羽前方地質の予測結果を取り込んだ新たなCIMシステムを開発した。奥村組、データ作成が簡単なトンネル工事向けCIM奥村組とパスコは山岳トンネル工事における施工情報を一元管理し、3次元データ作成の簡易性と快適な操作性を有するCIM用ソフトウェアを共同で開発し、実工事での運用を開始した。新規読者登録(メルマガ購読)登録内容変更ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。