製品を探すトップ閉じる各業種や業界に特化した最適なアプリケーションのご紹介と、各部門業務が抱える課題解決のヒントをご提供します。探す製品カタログを探すSMILEシリーズトップ閉じる経営管理を強化するさまざまな機能を搭載した基幹業務システムSMILEシリーズをご紹介します。V」は、データの相互連携により効率的で確実な業務処理を実現します。「IT環境」入門トップ閉じるERPを利用するために不可欠なIT環境、ERPをさらに活用するためのIT環境という二つの方向から、ERPの安定稼働に求められるIT環境を解説していきます。成功導入事例トップ閉じるITの効果的な活用例として、大塚商会のお客様事例をご紹介。ビジネスに役立つ最新事例を掲載しています。グッドパートナー制度とはIT導入でお悩みのお客様は、この制度で成功したモデルユーザーの経験やノウハウを知り、導入における疑問や不安解決の手がかりを得ることができます。ITインフラの活用事例を探す地域から探す「SMILE」・「eValue」シリーズの導入事例を探すトク◎情報トップ閉じる読むだけでビジネスのヒントや業務改善のコツがつかめるトクな情報が満載です。さまざまな切り口で、現場に生きる情報をお届けします。注目のテーマ社会が直面する問題は刻々と変化しており、企業もさまざまな取り組みが求められています。それらの課題に対応するソリューションをご紹介します。ERPとはERPの起源やシェア、失敗例などいろいろな視点でERPをご紹介しています。今後の展望も含め、ERPに関する理解の助けになるコンテンツです。世界に挑むものづくり企業マーケットを世界に広げ奮闘している製造業の自社のつよみ、ものづくりへのこだわり、海外進出に向けた取り組み、今後のビジョンについてご紹介します。全国で開催される多彩なイベントとセミナーをぜひご活用ください。トップ製品を探すApaRevo(アパレボ)受け入れテストをどこまでやるのか?製品、サービスに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。活用コラム受け入れテストをどこまでやるのか?システムの稼働直前に行う受け入れテストは、システムの稼働判定にも直結する重要なテストですが、どこまでやるべきか悩まれることも多いのではないでしょうか。時間を無尽蔵にかけるわけにはいかないと思いますので、効率よく受け入れテストを実施するためには、どのようにすればよいのでしょうか。浩和システムの稼働直前に行う受け入れテストは、システムの稼働判定にも直結する重要なテストですが、どこまでやるべきか悩まれることも多いのではないでしょうか。時間を無尽蔵にかけるわけにはいかないと思いますので、効率よく受け入れテストを実施するためには、どのようにすればよいのでしょうか。1.受け入れテストの悩みどころである「受け入れテストをどこまでやるのか」ベンダーが作成した成果物に対し全てをテストするのであれば、品質はある程度確保できるかもしれません。それではテストケースが多くなり時間がかかりますし、ベンダーがテスト済みの項目に対して、受け入れテストでまた同じことを行って作業の重複によるムダが生じてしまうことにもなります。現実問題として、受け入れテストに十分な時間を割ける余裕がなく、テスト項目数をできるだけ少なくしたい、というケースが多くあります。稼働してから不具合を起こしたくはないものの、テストの時間を節約したいという場合、どのような対応を考えればよいのでしょうか。2.特に重要な機能を重点的にテストするテストにあまり時間をかけられないというのですから、全ての機能を念入りにチェックする余裕はありません。あれば、重要な機能を重点的にテストするよりほかに方法はありません。従って「特に重要な機能」をいかに適確に洗い出すか、がポイントになります。絶対に不具合を出してはならない機能、自社の強みを阻害する機能など基準を定めて、洗い出すことが必要になります。次に、「特に重要な機能」を定めたら、どのようなテストを行うかを決めることが必要です。大きな漏れや抜けがないことを確認するという観点に立てば、日常の運用業務は元より、四半期や半期でしか行わない特定の業務などは、テスト範囲に採用することが必要だと思います。ここでの基準は、特に重要な機能が誤動作を起こし、致命的な事態に陥るリスクを軽減させる、という観点に立っています。3.実運用環境で実データを使ってテストするベンダーは、テストデータを使って開発・テストを行うことが多いため、受け入れテストでは実際に扱うデータを使ってテストをするようにしましょう。他システムに連携する機能があった場合、開発中は擬似的な接続先を設定したうえでテストを行い、本番で実際の他システムに接続することがありますが、これがうまくいかない場合があります。その不具合を発見する機会は受け入れテストしかありません。従って、開発環境と実運用環境の違いに着目し、そこに絞って受け入れテストを実施するというのも効果的です。ここでの基準は、開発環境から実運用環境に移行した際に顕在化するリスクを軽減させるという観点に立っています。システムの稼働直前、受け入れテストに十分な時間を割ける余裕がないときに、いかに適切なテストを実施すべきか、ということを幾つか考察した例でしたが、これらはリスクを想定しそれに沿ったテストの指針を導き出した、いわば必要最小限のものです。受け入れテストの対象から外れたものは、システムの稼働直前よりもっと前のフェーズで検証されていることが前提になります。それをベンダーで行うのか、ユーザーで行うのかはケースバイケースですが、もしベンダーが行うとしたら、ベンダーが行うテストの内容をユーザーと合意し、そのテスト結果を発注者として確認することが重要だと思います。「ApaRevo」カタログダウンロード「ApaRevo」の概要をすぐにつかんでいただけるようPDFカタログをご用意しています。無料にてダウンロード可能ですので、ご検討資料としてお役立てください。資料のご請求、お見積りのご依頼、実機でのデモンストレーションを見たい、などのご希望も承っておりますので、お気軽にご相談ください。卸販売についてお客様の「これが欲しい」にこたえる訪問開発サービス定額36万円から、訪問&目の前ですぐできるらくらく開発サービスです。「フィットするシステムが見つからない」「拡張性を踏まえたうえで、スモールスタートしたい」「金額が見えないカスタマイズに踏み切れない」このようなお声に、圧倒的なスピードとお客様にマッチしたシステム構築でお応えします。初回お打ち合わせは無料です。詳細と事例を見るページID:00174669資料請求・お問い合わせ具体的なご検討前のご相談でも、お気軽にお問い合わせください。