現場レポートNo.1着工から運転開始まで世界最速に挑む。熱効率世界最高クラスの火力発電設備、その建設ミッション。おいて火力の占めるウェイトが増大しており、そのコスト削減の重要な施策の1つとして、高効率発電設備の導入が急務となっています。東京電力では川崎火力発電所にて熱効率世界最高クラスの発電設備(通称:MACCII)の新設を世界最短工期で進めています。この新たな火力発電設備の運転開始後には、発電設備1基につき年間約170億円のコスト削減効果が見込まれます。未体験の工程にチャレンジ。「とにかくやってみよう」。機械グループ主任・横溝は、2012年11月に遡る計画立ち上げの頃の様子をそう語る。そのような反応が無理もないことは横溝も重々理解していた。この計画で建設するのは世界最高クラスの熱効率を備えた最新型の火力発電設備。その場の誰にとっても初めて扱う機種であり、従来機種と同じ工程でさえ完成に漕ぎ着けるのは困難が予想されるものだった。安全の確保は絶対条件だ。「やったことがない」「無理だ」「責任が持てない」・・・そうした意見が会議室を占めた。工期短縮の社命を受けた横溝には常にひとつの思いがあった。原子力発電所が停止している状態で、発電量の大部分を火力発電所で担っており、なかには古い設備をなんとか稼働させている発電所もあった。過去に経年火力発電設備の運転経験もある横溝には、そこにどんな困難があるのかが手に取るようにわかった。効率の良い設備を少しでも早く稼働させたい。横溝には、工期短縮の社命を自分自身の思いとして捉え、取り組むだけの強い思いがあった。川崎火力建設所の会議室では、工期短縮のための討議が連日のように行われた。綿密な検討が求められたのが、建屋を担当する建設会社と、発電設備を設置するメーカーの間の調整だった。各グループの代表が参加し、懸案の洗い出しと共有が行われ、工程をさらに詰めていく。誰もがギリギリの判断と選択を迫られた。