家族の動きに合わせた充実の収納設計。ただいまクロークと学習コーナー。長期優良住宅(耐震+制震)+省令準耐火構造+ZEHで安心・安全・家計にも優しい住まい。先行足場あすの上棟の高所作業用に先行の足場を組みました。冷え込む朝早くから、たくさんの大工に来ていただきました。上棟を始める前に御神酒で建物の4方をお浄めします。1階の柱から入れていきます。上棟1階の梁を組んでいきます。上棟2階床合板を敷いたのち、2階柱・梁を組みました。屋根が寄棟屋根となるので、隅木を架けます。組み、緊結させる金物のかすがいを打ちました。鼻隠しを取り付けていきます。続いて、淀を取り付けていきます。屋根の野地板パネルを張ります。上棟15時頃に上棟が完了致しました。天気に恵まれ、日没前に作業を終えることができて一安心です。金物を順次取り付けていきます。建物に防蟻処理を行いました。木工事サッシの取り付け、外部のタイベックを貼り進めています。木工事バルコニー部の下地を施工しました。木工事バルコニー部にケイカル板を施工しました。床あげ前に基礎内の清掃をしました。木工事1階床の断熱材を敷入れ、剛床を貼り始めます。木工事2階床の耐水ボードを貼り始めます。防水工事バルコニーのFRP防水施工をしました。ボードを施工しました。浴室の給排水配管を行いました。柱下部に外気防止のための気密テープを貼りました。いのTRCダンパーを施工しました。木工事2階フロアを施工中です。雑工事ユニットバス施工前に基礎断熱を行いました。中間検査を受けました。日本ERI様の上部躯体検査を受けました。外部ふかし壁の施工をしました。木工事1階のフロアを張り始めました。壁ボードを貼り始めました。パネルを施工しました。天井の下地材を施工中です。建具枠を取り付けました。木工事シューズクローク収納棚を取り付ける為の棚柱を施工しました。外装工事コーキングを打ちました。木工事2階天井ボードを張りました。外壁タイルを貼っていきます。雨樋の施工をしていきます。住宅設備工事システムキッチンを施工しました。玄関土間のタイルを施工しました。木工事1階天井の断熱材を充填しました。木工事ダイニングキッチンの天井にフローリングを施工しました。内装工事パテ埋めをしていきます。内装工事パテ埋めが終了して、クロスを貼り始めました。62.2019年02月25日タイル工事TVボード背面にタイルを貼っていきます。玄関に塗壁を施しました。住宅設備工事エアコンの器具付を行いました。65.2019年02月27日クリーニング内部・外部の養生を撤去し建物全体のクリーニングをしました。66.2019年02月27日タイル工事テラスタイルを施工しています。ゴデスクリエイトページトップへ。