新築工事2020.02.15完成です。2020.02.07土間コンクリート打ち完了です。2020.01.31だんだん外構の形がハッキリしてきました。2020.01.18引き続き外構工事中です。2020.01.10外構工事が始まりました。2019.11.30クリーニング/完了検査も合格し、建物本体工事が完了しました。外構部分はお住まいになられながら工事となります。2019.11.17タイル工事が終わり、引き続き水道/配管工事等を行っています。2019.11.10外構/水道工事中です。2019.11.03クロス工事が終了しました。2019.10.27基礎巾木/クロス下地施工中です。2019.10.18足場が撤去され、内部造作/塗装を行っております。2019.10.06コーキング/樋工事が終わり、外部作業完了です。造作建具や電気工事に入ります。2019.09.29サイディング/ボード/建具施工が終わりました。2019.09.22引き続きボード/サイディング作業を進めています。2019.09.13内部ボード張り/サイディング工事中です。2019.09.07階段造作完了です。断熱材施工が終わりフローリング工事中です。防水シート/床下地施工中です。外壁下地/バルコニー造作等行っております。無事建て方が終了し、一気に屋根下地まで終わらせました。土台敷き/足場組みが終わり、いよいよ建て方です。型枠を外して基礎完成です。基礎コンクリート打設完了です。天候をみてコンクリート打設します。新たに始まりました新築工事です。地盤改良が終わり基礎工事を行っております。