本日、地鎮祭を執り行いました。現場の仮囲い、杭工事用に鉄板敷を行いました。建物を支える杭を打ち込むための機械を搬入し組立てています。搬入された杭材の径や長さ等の検査をし、施工に入ります。既定の深さまで穴を掘り、杭を埋めていきます。基礎を作る為に重機で掘削作業をしています。基礎の位置出しを行う為の『捨てコンクリート』を打設しています。捨てコンの上に基礎の位置出しを行い、アンカーセットを行っています。基礎の配筋が始まりました。基礎の鉄筋が組みあがりました。今日から型枠建込です。基礎の型枠建込が完了致しました。基礎コンクリートの打設を行っています。基礎型枠の解体が行われています。基礎の埋戻しが始まりました。埋戻しも終わり、土間砕石の敷均し作業を行っています。建物外周部では消火水槽の基礎配筋が行われています。コンクリート打設を行っています。19.2017年12月26日1工区の鉄骨建方を行っております。外周部の仮設足場組を行っております。21.2018年01月12日2工区の鉄骨建方作業を行っております。土間下の凍上配管状況です。屋根葺きが行われています。土間配筋が始まりました。土間のコンクリート打設を行っています。区画壁のALC建込み状況です。下屋部分の建方作業状況です。耐火被覆ロックウールの吹付状況です。冷凍パネルの建込が始まりました。30.2018年02月05日アルミサッシの取付が行われています。天井の冷凍パネル建込がはじまりました。冷凍倉庫内の床防熱工事が行われています。外壁の目地コーキングが行われています。34.2018年02月17日プラットフォーム・荷受室の土間コンクリート打設を行っております。外壁面にサインを取り付けています。36.2018年02月23日プラットフォームの天井下地LGS組が行われています。外部足場の解体作業が行われています。38.2018年02月26日プラットフォームの天井ボードが貼り終わりました。外部足場の解体が完了致しました。壁クロス貼りの為のパテ処理状況です。消火水槽の建込状況です。冷凍倉庫内の空調機吊込みが始まりました。冷凍倉庫内の塗床の表面処理材が塗られています。荷受室内のソフト巾木の取付が行われています。冷凍倉庫内の塗床仕上げ材、樹脂モルタル押え状況です。46.2018年03月16日プラットフォームの塗床工事が完了致しました。既存事務所の延焼ライン部のガラスを交換しています。空調室外機の設置作業が行われています。空調室外機に電気配線を行っています。各所にガードポールを設置致しました。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。