本日、Y様邸の地鎮祭を執り行いました。お日柄もよく、天気もよかったので、何事もなく無事に祭事を終えることが出来ました。Y様、本日は本当におめでとうございます。地盤改良~鋤取り~いよいよ地盤改良工事が始まりました。最初は地盤改良工事です。地盤を補強してから建物の基礎工事を行います。地盤改良~杭打ち~地盤改良を行っています。Y様のお家では柱状改良を行っています。地盤改良~工事完了~本日で地盤改良工事を無事に終えることが出来ました。たくさんのコンクリート杭で、しっかりと補強されています。基礎工事~遣り方~基礎工事前の遣り方を行いました。遣り方は基礎の立ち上がりの位置や、高さの基準となります。基礎工事~砕石敷き~基礎の砕石を敷いています。転圧もしっかりと行います。基礎工事~型枠組~型枠を組み終えました。明日は配筋を組んでいきます。基礎工事~配筋組~配筋組を行っています。立上りの位置などを間違えないようにしっかりと組んでいます。基礎工事~スラブ打設~基礎のスラブを打設しました。順調に基礎工事が進んでいます。基礎工事~立上がり打設~基礎の立上りの型枠を組み、立上がりコンクリートの打設を行います。基礎工事~型枠解体~基礎型枠を解体し、基礎の形があらわになりました。木工事~土台伏せ~土台伏せを行っています。腕の良い大工さんが段取り良く施工していきます。上棟前~建て方材搬入~建て方の材料を搬入しました。仮設工事~足場組~先行足場を組みました。棟梁が建物の四隅をお神酒で清めます。そのあといよいよ上棟がスタートします。上棟ルーフィングを施工し、事故もなく建て方が無事に終了しました。屋根の野地板を施工しました。大工さんの仕事はここでストップ。次はルーフィングを施工します。屋根の垂木を施工しています。ここまでくればもうほとんど終わりに近いです。上棟2階の梁を施工しました。段々と家の形が出来上がってきました。上棟2階の床合板を施工しています。足場がしっかりすると大工さんの仕事もはかどります。上棟1階の柱が立ち、梁を施工しました。順調に進んでいきます。上棟1階の柱を立てています。9人の大工さんが段取り良く仕事を進めます。建物の防蟻処理が完了しました。木工事~タイペック施工~タイペックを施工しました。サッシも今日中に取り付けるので、これで内部に雨が入らなくなります。床下の断熱材を施工しました。土台の間にしっかりと施工していきます。雑工事~防水工事~バルコニーの防水工事を行いました。立上りの部分もしっかりと防水しています。木工事~外部胴縁施工~外部胴縁を施工しています。通気を確保しています。木工事~軒天下地施工~軒天下地を施工しました。段取り良く大工さんが施工しています。木工事~2階床PB施工~2階の床に耐水PBを施工しています。隙間の無いようにきれいに施工しています。木工事~断熱材施工~断熱材を施工しています。隙間なくしっかりと施工しています。電気工事~内部配線~内部配線を行っています。スイッチやコンセントなど、たくさんの配線を間違えないように施工しています。木工事~PB貼り~内部のPBを貼っています。ビスピッチなどをしっかりと守って施工しています。金物検査を受けました。問題なく検査を合格することが出来ました。住宅設備工事~シャワールーム施工~2階のシャワールームを施工しました。2階にもシャワールームがあると便利ですね。木工事~UB断熱施工~UB回りの断熱材を施工しました。隙間にはしっかりとウレタンを吹いています。木工事~窓枠施工~窓枠を取り付けました。明るい木目調の窓枠は部屋の雰囲気も明るくします。木工事~ドア枠施工~ドア枠を施工しています。大工さんがしっかりとたてつけを見ながら施工していきます。住宅設備工事~UB施工~UBを施工しています。一日でパネルなど全て仕上げます。外装工事~土台水切り施工~土台の水切りを施工しています。外壁を伝ってきた雨が建物内部に入らないようにします。木工事~階段施工~階段を施工しました。これで二階へと上がりやすくなります。木工事~建具枠施工~建具枠を施工しました。給排水設備工事~内部配管~内部配管の施工を行っています。水漏れなどがないよう、しっかりと確認しながら作業を行っています。木工事~断熱材搬入~天井の断熱材が搬入されました。たくさんの断熱材が積まれています。木工事~天井下地~2階の天井下地を施工しています。重いPBを施工しても大丈夫なようにしっかりと施工しています。木工事~天井断熱施工~2階の天井の断熱材を施工しました。隙間なくしっかりと施工しています。木工事~天井PB貼~2階の天井にPBを貼っています。これで部屋の形が出来上がりました。木工事~1階天井PB貼~1階の天井PBを貼っています。ボードを乱貼することで、クロスのよじれを起きにくくさせています。木工事~下駄箱施工~玄関の下駄箱を施工しています。収納量抜群の下駄箱です。外装工事~サイディング貼~外部のサイディングを貼っています。プレカットされているので、手早く貼っていっています。木工事~手摺造作~階段手摺を施行しています。壊れないように施工しています。木工事~巾木施行~巾木の施工を行いました。木工事もほとんど終わりに近いです。木工事~内部造作~キッチン前のカウンターを施工しています。高さなどを間違えないように施工しています。木工事~内部造作~ダイニングカウンターの造作がほぼ完了しました。あとは養生をして終わりです。板金工事~樋施工~外部のサイディングが貼り終わったので、樋を施工しました。木工事~建具吊込~内部の建具本体を吊込ました。これで大工さんの作業は終わりです。左官工事~外部養生~吹付前の養生を行っています。サッシがたくさんあるので、大変そうでした。左官工事~外部吹付~吹付を行いました。明るい色で、綺麗に仕上がりました。住宅設備工事カップボードの施工をしています。これが終わるといよいよキッチンです。仮設工事~足場解体~仮設足場の解体を行い、外観があらわになりました。工事も着々と進んでいます。内装工事~パテ処理~パテ処理を行っています。壁面や天井面の凹凸をなくしています。内装工事~クロス貼り~内部のクロスを貼っています。腕の良い職人さんが、綺麗に貼っています。内装工事~クロス貼~1階のクロスを貼っています。クロス工事も残りあと半分ほどです。家具工事~ブックラック施工~キッチン横のブックラックを施工しました。おしゃれなブックラックです。内装工事~塩ビタイル貼~水回りの部屋の塩ビシートを施工しました。温かみのある色を使用しています。住宅設備工事~器具搬入~住設の器具が搬入されました。住宅設備工事~器具付~住設の器具付を行っています。完成が近づいてきました。電気工事~器具付~クロス貼りが終わり、照明器具やスイッチボックスの施工を行っています。電気工事~照明器具施工~照明器具を施工しています。家に仮に電気を通して照明器具のチェックを行っています。雑工事~内部クリーニング~器具付も無事に終わったので、内部の清掃を行っています。竣工ユニットバス白を基調としたユニットバスは清潔感が溢れる仕様となっています。和室リビングと隣り合わせの和室は扉を閉めれば客間としても使用できます。竣工ダイニングキッチンリビングが一望できるダイニングキッチンは家事を行いながら、家族を見守ることができます。竣工リビング広々とした開放的なリビングは、家族の団欒を楽しめる場所になっています。竣工2階の洗面、シャワールーム2階のシャワールームはちょっとした汗を流すときなどに便利です。75.2016年10月24日お引渡し本日、Y様邸のお引渡しを行いました。工事中は事故などもなく、無事に工事を終えることが出来ました。Y様、本日は本当におめでとうございます。ゴデスクリエイトページトップへ。