横浜市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。印刷する敷地内レイアウト敷地内レイアウト(PDF:53KB)令和2年1月(January,2020)3月末の竣工に向けて外構工事や内部仕上げ工事、設備工事を実施中です。7月(July,2019)会議室やキング軸に続き、多目的ホールの屋根取付が完了し、建物外観は完成形が見えてきました。最後に着手した駐車場では鉄骨立上げを行っております。31年1月(January,2019)西・南側会議室、キング軸の外観は完成形に近づいてきました。会議室・キング軸は屋根や外壁の取付、建物内側の配管や内装などを施工中で、駐車場は基礎を施工中です。30年7月(July,2018)西側会議室は鉄骨を立ち上げると共に、各階床面を施工中です。南側会議室は建物基礎を施工中です。多目的ホールは床面のコンクリート工事が完了しました。30年1月(January,2018)多目的ホール、西側会議室の杭工事を完了し、床面を施工中です。29年8月(August,2017)8月1日本体工事に着手しました。Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。横浜市ソーシャルメディアPC版を表示する。