地縄を張り、建物の建つ位置を出しました。建物が大事なく完成することを祈願して、地鎮祭を執り行いました。着工(地盤改良)Hパイル工法による地盤改良を行いました。基礎配筋を終え、当社員による配筋検査を行いました。基礎工事(スラブ打設)スラブコンクリートの打設を行いました。経て、建物の基礎が完成しました。住宅設備工事(外部先行配管)外部の先行配管を行いました。伏せ土台伏せを行いました。上棟前に、建物の四方を浄めました。(柱)建物の1階の柱・1、2階共にかかる通し柱を入れていきます。(梁)1階の梁を架けていきます。(床合板)2階の床合板を貼っていきます。(2階柱)2階の柱を入れていきます。(2階桁・梁)桁や2階の梁を架けていきます。上棟(小屋)小屋を組んでいきます。(垂木・淀)屋根垂木を架け、淀を周わしました。(野地板・完了)屋根の野地板を貼り、作業終了です。猛暑日となりましたが、無事上棟を終えることができて良かったです。屋根工事(ルーフィング)屋根の野地板にルーフィングを貼っていきます。19.2018年07月11日タイベック貼り建物の外周部にタイベックを貼りました。1断熱材を敷入れていきます。2断熱材の敷入れ後に、構造用合板を貼りました。22.2018年07月13日FRP防水施工バルコニー部にFRP防水施工を行いました。屋根工事(瓦下地)瓦を乗せるための下地を施工中です。木工事(2階床ボード貼り)2階床の耐水ボードを貼りました。25.2018年07月18日イノス検査イノス検査員による、現場のレベルチェックを行いました。柱の建入れなどをチェックしていただきました。住宅設備工事(エアコン先行配管)エアコンの先行配管を行いました。ERI株式会社さんによる、上部躯体検査を行いました。筋交い・面材および金物の取付状況をチェックしていただきました。住宅設備工事(給気ダクト)天井給気のダクトを取付けました。断熱工事(ウレタン吹付)発泡ウレタンでの断熱施工を行いました。フォームライトSL50αを、壁に80mm・天井に200mm吹付けました。屋根工事(瓦葺き)屋根の瓦葺きが完了しました。瓦は、スマート瓦を使用しています。木工事(2階フロア)2階フロアの施工中です。板金工事(水切り)サッシ水切りを施工中です。住宅設備工事(床暖房)床合板の上に床暖房パネルを敷きました。木工事(1階フロア)1階のフロアを貼っていきます。断熱工事(ユニットバス断熱)ユニットバスの断熱施工をしました。立上りに50mm、底には20mmの断熱材を使用しました。断熱材間の隙間などには発泡ウレタンやテープ処理などによって気密を確保しています。木工事(石膏ボード貼り)1、2階とも石膏ボードを貼り始めました。外装工事(軒天井)軒天井を貼りました。外装工事(サイディング)サイディングの施工中です。木工事(玄関框取付)玄関框を取付けています。こちらは幅の広い框を使用しています。外装工事(見切材)オーバーハングに出隅部に見切材を取付ました。木工事(天井下地)天井下地を施工中です。住宅設備工事(2階配管)2階洗面の配管を施工しました。木工事(照明BOX)照明BOXを施工しました。木工事(カウンター)カウンターを施工しています。カウンターの色はダークウォールナットになっています。木工事(階段)階段を架けました。左官工事(外壁吹付け)外壁サイディングにプライマーを塗布後、弾性リシンの吹付けを行いました。プライマーを塗布することでリシンが密着しやすくなります。住宅設備工事(太陽光パネル)屋根瓦の上に太陽光パネルを設置しました。木工事(和室造作)和室の吊戸棚を造作しています。雑工事(階段手すり)アイアン製の階段手すりの取付を行っています。50.2018年08月21日タイル工事(玄関)玄関タイルを施工中です。51.2018年08月22日タイル工事(ポーチ)玄関ポーチ部のタイルを施工しました。52.2018年08月27日タイル工事(キッチン)キッチンタイルを施工中です。53.2018年08月27日タイル工事(LDK)テレビボードの裏にタイルを施工しています。タイルを貼ると一気に雰囲気が出ますね。内装工事(洗面脱衣室)洗面脱衣室のフロアタイルを敷きました。内装工事(書斎)書斎の内装クロスを施工しました。外装工事(格子)外観のアクセントとなる格子を取り付けました。雑工事(クッションフロア)カゾクロにクッションフロアを敷きました。58.2018年09月05日タイル工事(洗面化粧台)洗面化粧台のタイルを施工しました。外構工事(土間)土間コンクリートを打設しています。雨続きで心配でしたが、当日は晴れで無事作業ができました。ゴデスクリエイトページトップへ。