皆さんからのコメント歓迎します。2012年度総会の報告7月11日、2012年度の総会を開催しました。(小谷会長)実施設計の業者が決定した。基本設計を担当した日建設計が継続することを理想と考えていたが、耐震部分を日建設計が担当し、その他部分を地元業者が担当することにと決まった。日建設計がチェックするとのことで、そこに期待している。今日はこのような状況を共有し、今後のことを意見交換したい。江田さん(米子市民劇場)を議長に選出した。(米子建築塾・来間さん)基本設計抜粋版を元に説明した。現在は実施設計中である。実施設計は、耐震部分を日建設計と桑本総合設計のJV,その他を桑本総合設計と桑本設計のJV、設備設計を亀山設計が担当する。基本方針は、意匠を守りつつ老朽化設備は更新される。新機能の追加はあまりない屋根を一度撤去して梁を丈夫なものに直す。それにともない、内装も一度撤去してから同じ意匠に復元する。楽屋とホールが現在は分離しているので一体化する。この設計によると、見苦しい補強柱などはない。客席数を維持するために座席幅は現状のまま。トイレの数を増やしたい要望はあるが、難しい。外壁タイルは、�今のタイルを落ちないようにピン打ちする部分と、�似たようなタイルで再現する部分と、�現状のまま維持する部分がある。内装は現状レベルとなる。外部の駐車場は維持される。土塁は撤去して人が道路から入りやすくする。門扉も撤去、噴水池は撤去され彫刻は移設される。外壁のライトアップは実施されない。音響性能は維持される。外部からの音漏れは減る。楽屋等は現状維持される。集会室のアコーディオンカーテンは遮音壁に改善される。集会場のカフェは募集され、オープンカフェになる。バリアフリー性能は現在の条例に合うレベルになる。3Fリハーサル室の移設は不可。階段の拡幅など導線は改善される。(質疑)着工が3ヶ月遅れたが完成予定は当初と同じである。問題がないか?→現実的な検討がされた結論だと思われる。いつから使えるか?→3月共用開始の予定。いつから一般の予約を受け付けるか公表されていない。スケジュールがなし崩し的に遅れることがないよう、市民会議からしっかり求めてほしい。(会計監査・山田さん)帳簿、証拠書類も、きちんと整理されており間違いの無いことが認められる。コンクール→主に小中学生を対称にしているので、ぜひ誘ってほしい。(小谷会長)募金活動の討議が必要な時期になった。市民の理解がえられるよう、しっかりと活動を推進したい。nokosaiyaコメントご苦労様。ITの威力を感じています。