洗い出し_1乙仲アパートメント(栄町ビル)、本格的に外壁洗い出しがスタートしています。三面全て壁面洗い出し。(約200m2)お施主様と左官屋さんと、あーでもない、こーでもない、と検討しながら見本を製作し最終的に写真真ん中の仕上げに決定しました。伏見1分、ベースセメントを既配合された色付きセメントを使用(写真中)南部1分、ベースセメントは普通セメント(写真下)(石の大きさは施行性や剥離を考慮して1分に決定)他、多々見本を製作しましたが省略します。苦労したのはベースの色付けです。当初、色粉での色付けを検討していましたが、広面積に濃い色を出すためには色粉ではムラが非常に出るためメーカー側からはNGという回答しか返ってきませんでした。結果、既配合されたセメントを受注生産してもらうことでお施主様の希望色に近づけることができました。次回は洗い出し状況UPします。土スチールサッシ乙仲アパートメント(栄町ビル)、スチールサッシが取付られました。お施主様、メーカーと材のメンバーから全体のプロポーションに至まで検討に検討を重ねた結果完成しました。仕上塗装は耐候性に優れたフッ素焼き付けとしています。写真上の真ん中には横軸回転窓が取付きます。重厚感あるスチールと僅かな光沢のブラックがとても良い感じです。写真下は鋼製ドア(SD)です。こちらはお施主様が海外の工場に取付られていたものを取寄せた品です。重厚感たっぷりでめちゃくちゃ重いです。余分なSDの部材をサンダーでカットし、躯体にアンカーを打ってSDの枠とアンカーを直接溶接しました。職人さん取付大変だったと思います。1箇所、、、お疲れさまです。このSDが階段から室への出入口に各階施工されます。アパートメント(栄町ビル)、最終Co打設(ペントハウス部分)が完了しまして躯体完了です。ペントハウス部分打設と同時に型枠材等の荷揚げ開口も同時にCo打設して塞いでしまいます。Co打設前日は不要材料の片付けでバタバタでした。開口閉鎖後は荷下ろし開口がなくなりますからね。既設Co面目荒らし後、溶接長さ片面10d確保して鉄筋を溶接します。乙仲アパートメント(栄町ビル)、4Fコンクリート打設が完了しました。現在ペントハウスの配筋中です。6月中に躯体完成予定。乙仲アパートメント(栄町ビル)、3F躯体コンクリート打設完了しました。暑くなってきましたのでレイタンス処理も大変です。写真はレイタンス処理前(写真上)とレイタンス処理後(写真中)です。レイタンス処理とはコンクリートの不純物(写真の白い部分)を除去することにより打継ぎ部分のコンクリートの一体化を図る目的で行われる作業です。レイタンス処理を行わないでコンクリートを打設するとコンクリート同士の付着性が阻害されることが可能性として考えられます。本工事は市街地のため高圧ジェットが使用不可のためワイヤブラシで除去しています。写真下は散水状況です。コンクリートが水分を欲しがっていますね〜。今日は暑かったためすぐに乾燥してしますので1時間に1回は散水しました。乙仲アパートメント(栄町ビル)、現在は2Fコンクリート打設が終了し3F壁配筋まで工事が進んでいます。本工事の特徴の一つとして打放しコンクリートの表情があります。お施主様の希望で内部の型枠材を一般に流通している型枠材(パネコート)ではなくウレタン処理のしていない、つまりベニヤに撥水材を塗布しただけの型枠材を使用しています。することでパネコートを使用したようなテカテカの打放しコンクリートではなく、ベニヤの木目がコンクリートに転写された荒い感じの表情のコンクリートに仕上がります。見た目も味がありとても良い感じに仕上がっています。良いことばかりではありません。コンクリート打設の難易度が上がります。ジャンカが出来やすくなりますので入念な打設計画が必要となります。転用回数が減ると同時に他現場で使用する機会がめったにないので一現場限定となる可能性が高いです。他には1回使用毎に型枠材に付いたコンクリートの清掃と撥水材の塗布をしなくてはならなくなるので大工さんの手間が増えます。最後に一番大きな問題が稀に表面の硬化不良が出ることがあります。構造上は問題ないレベルなのですがこれば出てしまうと打放しコンクリートとしては致命的です。補修は可能ですが、、、おそらく木の灰汁などが原因と考えられますが、本現場でも数枚の型枠材で表面の硬化不良が発生しました。型枠材の品質も均一ではないのでしょうが、どの枠に硬化不良が発生するか打設前にはわかりません。表面硬化不良の防止対策としては一度使用したベニヤを使用すると次からは大丈夫です。新品のベニヤの場合、稀に発生します。一つは本現場でもお施主様の推奨もあり塗布したのですが、型枠材用の表面硬化剤があります。商品名はノックスコートです。3Fスラブで塗布後、また脱型前なので塗布した型枠材と塗布していない型枠材でどのような違いが出るのかはまた本ブログで報告します。ちなみに2Fスラブでは塗布していませんが硬化不良は出ませんでした。ん〜難しい、、、とまあリスクはありますが対策さえしっかりとすれば面白い仕上が期待できると思います。打放しコンクリートのテカテカ感がキライな方にはオススメです。新しい現場毎に次から次へと新しい発見がありいろいろと勉強になりますね〜。乙仲アパートメント(栄町ビル)、2階外型枠施工状況です。なるうえ狭小地での施工にも向いています。必要なのは1Fの型枠施工時に脱型時に枠がばらばらにならないように型枠同士を鋼管で繋ぐことと、Co打設時にスラブにインサートの打込み、ウインチと足場の部材少々でしょうか。(規模の小さい建物の場合)実際私も見るのは初めてでちょっと感動でした。乙仲アパートメント(栄町ビル)、1Fコンクリート打設完了しています。打設日は天気も良く3時間弱で打ち終えました。ちなみに赤いピンは基準墨を上階へ上げるためのスリーブです。(写真上)打設の翌日は朝からレイタンス処理です。(写真中)レイタンスはコンクリートの脆弱な部分で除去しないでコンクリートを打設してしまうと打継ぎ面で付着の不具合が発生してしまいます。基本は高圧洗浄で飛ばしてしまうのですが、本現場が街中のため地道にワイヤブラシで除去していきます。足場も2階部分まで施工されています。乙仲アパートメント(栄町ビル)、工事は随時進行しております。1F壁、2Fスラブの型枠が施工されると2Fスラブ配筋に進んでいきます。この時点で中間検査を受けて問題なければ次工程(コンクリート打設)へ進んでいきます。ちなみに写真下から2番目は内部の型枠材を上階へと上げるための開口です。型枠材の大きさを考慮して1000×450の開口をとっています。写真下はコンクリート打設前に電気配線の空管をセットしています。乙仲アパートメント(栄町ビル)、1F壁配筋状況です。壁はタテヨコD10@200-Wで配筋しています。設備関係の仕込みも済ませておきます。(写真下)配線、スイッチ、コンセントなどなど適切な位置に施工しておきます。乙仲アパートメント(栄町ビル)、1F外型枠施工状況です。狭小地の中、細い身軽な大工さんがテキパキと施工してくれました。内部の鉄筋を組んだ後、内型枠を施工していきます。乙仲アパートメント(栄町ビル)、土間配筋・Co打設完了です。配筋は上端筋:D10,D13交互@200、下端筋:D10@200です。仕上はCo直均しなので左官屋さんに4~5回程度何度も押えてもらいます。本日は天気も良かったので夕方には均し終えることができました。乙仲アパートメント(栄町ビル)、基礎コンクリート打設状況です。4m3程度の生コンをポンプ車を使用して打設しましたので1時間半程度で打設完了しました。写真下は現場試験状況です。写真下の右側のテストピースは、1週と4週圧縮強度試験用として各3ピース採取しています。アパートメント(栄町ビル)、基礎配筋状況です。立派な基礎の配筋が完了しました。何度見てもコンクリート打設前の鉄筋剥き出しの状態は無骨で好きですねえ。乙仲アパートメント(栄町ビル)、全長コア採取状況です。柱状改良したコラムをボーリングにて抜き取ります。採取した供試体を一軸圧縮試験にかけて実際に施工したコラムの強度を確認するためです。ボロボロでなく固化したキレイな供試体が採取できました。乙仲アパートメント(栄町ビル)、柱状改良完了です。コラムφ600,L2.6M,70本(写真上)天気も微妙でしたが雨も止み無事ステコン打設も完了しました。アパートメント(栄町ビル)、柱状改良です。事前にボーリング調査を行い土質柱状図の結果を考慮した結果、本工事では柱状改良を行っています。柱状改良とはセメント系固化材と土を撹拌し、土中に柱状体を形成し地盤の強度を高める工事です。砂質土N17の位置で敷地いっぱいに600φ、L2.6mのコラムを70本施工しました。簡単に言うと購入した土地の土質調査を行い、そのままの状態で建物が建てられるか、地盤改良を行い人為的に安定した地盤を作る必要があるのかを調査します。その結果場所によっては地盤改良が必要となる場合が多々あります。地盤改良の種類もさまざまあり計画する建物の構造、規模、土質の状態、価格など総合的に判断して決定されます。乙仲アパートメント(栄町ビル)、既設土間Co撤去状況です。アイオン付ユンボで次々に既設土間Coを撤去していきます。撤去後、既設土をすき取りしてスッキリしました。乙仲アパートメント(栄町ビル)、地鎮祭が執り行われました。工事中の安全と建物の永い加護を願って。関係者の皆様、有り難うございました。乙仲アパートメント(栄町ビル)_工事スタート乙仲アパートメント(栄町ビル)、神戸市内に建設予定のテナントビルがいよいよ着工します。この狭小地に鉄筋コンクリート造4階建が建ちます。この界隈のさらなる活性化に繋がるようなカッコイイビルを!というお施主様の意向に添うよう尽力します。狭小地に住宅を建てたい方、投資用物件を検討している方必見です。狭小地でも立派な建物は建ちます。壁タイル貼りT公園便所、外壁タイル貼りです。全景写真を見ると便所らしくなってきました。立派な公衆便所ですね。(写真上)外壁タイルの工法としてはマスク張りで施工しています。ユニットタイル用マスクを用いてタイル裏面に圧着用モルタルを塗って、壁に貼っていきます。(写真中・下)なかなかカラフルで個性的なファサードとなりそうです。