eye各店舗のお問い合わせ滋賀栗東店[店舗情報を見る]滋賀県栗東市小柿6-1-2[MAPを見る]TEL:077-551-3530(クリックで電話が繋がります。1339-2[MAPを見る]TEL:0749-30-9141(クリックで電話が繋がります。A-104[MAPを見る]TEL:0774-34-2183(クリックで電話が繋がります。2-2-3[MAPを見る]TEL:072-678-5500(クリックで電話が繋がります。φ(ゝω・)こんにちは。そとや工房の岸本です。ただいま、我が家が外構工事をしております。普段は、施工側で工事管理をしているのですが、今は半分お客様目線で工事の進み具合を確認しているところです。12月初旬から工事が始まりました。工事がどの様に進んでいくのかを毎日撮影しております。工事をお考えの方の参考になれば幸いです。写真は工事1日目が終了した後の写真です。この日は水盛・やり方(工事の最初に必要な、土間の高さや、設置物の位置をきまる作業です)を行い、本格的な工事のスタートです。地面を掘って、整地をおこないました。3日目完了時の写真です。門柱が少しですが出来てきました。6日目完了時の写真です。門柱がかなり仕上がってきました10日目です。門柱はほとんど積み上がり、タイルテラスの準備です。タイルテラスの下地ができたので、この上にタイルを貼ります。門柱に、人工竹のアクセントを取り付けました。アプローチに石を貼りました。13日目(昨日完了時)勝手口のフェンスと門扉が付きました。来週からはいよいよカーポートとアプローチの上フレームを付ける工事が始まります。工事がどのように進んでいくのか、次回のブログで更新させてもらえればと思います。