最近の更新はありません。House(仮)最近の更新はありません。House(仮)最近の更新はありません。基礎工事の最初の一歩。「掘方」が始まりました。掘削して出た土は場外に運んで処分場に捨てに行きます。処分はお金を払って土を引き取ってもらうのです。この話を聞いて驚かれる方もおられますが出た土には処分費がかかります。2tダンプ一台当たり○○円とか!余談でした。前回打ち合わせで伝えたゆるい地盤はやはり強いところとは異なる土質があつたとのことでその部分を取り除き良質で締まりやすい土質に置き換えました。この後よく転圧し掘方が終了。(仕様書などではまき出し厚30cm毎にタンピングランマーなどで締め固めるという基準があったりします。)次の工程に進みます。打ち合わせ7日からの掘削工事前に現地で工事の確認を行いました。今日は寒かった!昨夜は雪が舞い、今朝もチラついています。(前道が坂、地盤に高低差がある場合はポーチ前とのすり合わせもあるので慎重に検討する)・配置寸法を大まかに確認し墨出しの時に再確認することに。(空きが少ないので慎重に)・地盤調査の結果を渡して注意事項を伝えました。・給排水の経路確認と基礎工事との干渉部分の把握と対策。・配筋検査の注意点共有。・コンクリート強度の確認(冬場は設計基準強度に温度補正分強いコンクリートを発注する)・基礎に段差が出来るので止水措置を講じるように。等々を打ち合わせていよいよ明日から重機が入り掘方が始まります。工務店の統括される監督さんとは顔見知りながら仕事では初めて?の打ち合わせ。事前に確認すること、気を付けてほしいところなどを共有しその為の準備を整えてもらうようにお願いをしました。着工は来週ということですが基礎工事業者さんとの調整の結果2/6に再度打ち合わせ、7日着工という流れになると報告が来ました。建築現場日記がスタートします先日、地鎮祭が無事に行われた『2.5階の家』の建築現場日記です。敷地の段差を外階段で1階レベルまであがるプランを考えていたのですが、屋内に取り込むほうが楽しいプランのできあがり!玄関から半階あがって1階のフロアがあります。敷地に段差があることを利用して駐車場からはフラットに家に入り、玄関奥には1階の床下になる空間を収納として使います。外部の自転車スペースも、人の行き来に左右されることなく場所の確保ができました。Tツドウイエカエルイエ新築、リフォーム、リノベーション、家づくりに関する事を何でもお気軽にお尋ねください。フォルマでは土地探しからのご相談もご連絡お待ちしております。