古川達也が主宰する一級建築士事務所です。現場監督小林さん、施主奥さま。小林さん舵取りで打合せが進行。出来る工夫やメリット・デメリットなど、とても自由に意見交換できる場を設けて頂きました。(月一回)で現地へ伺いました。現場は柱・梁が組み上がり屋根が完成、外壁の窓サッシが取り付けられ、屋内側工事も着手できる段階。建築本体工事の中盤と言えます。この段階で重要なことは、屋内外とも具体的な建物の仕上げ材や造作を予定した上で、間違いのない下地工事を行うことです。目に見えるものに対し、完成後見えなくなったり、手を入れられなくなったりする下地の部分を、しっかり作っていくことが重要になります。順良く下地工事が進まず、現場の遅れや間違い、修正工事による無駄が、現場に悪影響を及ぼす原因にもなります。工事中盤は、特に現場監督さんの舵取りが非常に大事な時期と言えるのです。奥さまの同級生!心強いです。理想的なかたちで据えられるよう、建具周りの調整やご提案を持参され、とても助かりました。天ぷらやフライなどをあげるフライヤーを設計時のガス式から電気式に変更する場合の準備を共有する意見交換。荻井さんも同席、調整頂きました。屋内外の壁で予定している左官仕上げや、ポーチ床で予定している洗い出し仕上げ(豆砂利洗い出しなど)等のサンプルを持参され、方向性を決めることが出来ました。仕上がりが楽しみになりました。いずれも全てが下地工事にかかわる内容。関係者相互に内容理解を深め、現場に活かせる打合せが出来たと思いました。ありがとうございました。