大橋建設|現場ブログ私たち大橋建設は柳川近郊で、家庭の状況も変わり、住まい方やライフスタイルも大きく変えたいけれど、何をどうしたら良いのかわからないと悩んでいる人たちのためにとことんじっくりお付き合いしながら、家族みんなが幸せになれる木の味を活かしたステキなお家を、大工さんのシッカリした技術で提供することに生きがいを感じている工務店です。staffこんにちは、高山です。昨日から嵐のような天気が続いています。風も強くて現場が心配になります!終日、空が雷⚡を発していたような・・・。明日は少し持ち直すようです。各工事を急ピッチで進めています。木工事は、T取大工さんとT中Y大工さんコンビです。縁側のボード貼りが終わり和室のボード貼りへと進んでいます。明日には終わりそうです。縁側の水屋と手洗いの造作工事を順調に進んでいます。今週で屋内の木工事にメドを付けたいと思います。左官工事はK林工業さん親子です。浴室の浴槽設置準備を進めています。合間をぬって縁側のビス孔パテ埋め作業をしてもらっています。クロス工事はTけし美装のM籐さん!今回張っているクロスは和紙クロスです。玉紙クロスと言って昔懐かしい障子紙の貼り合わせのような雰囲気がでます。Y様、K島設計様、明日は定例会議!よろしくお願い致します。一週間のインフルエンザ休暇からT中T大工さんが戻ってきてくれました!床フローリング張りを続けてやってくれています。明日、明後日には床張り工事が終わるようです。今度は壁造作物の製作に入ります。今週中に受け樋工事まで終わるといよいよ足場の解体です。T様、K様引き続きよろしくお願い致します。配筋工事が完了していますので、今日は瑕疵保険の配筋検査でした!ハウスプラス住宅保証のKさん!しっかり検査されて無事合格でした。明日から土間配管工事を進めていき、金曜日にコンクリート打ちが決まりました。N様、引き続きよろしくお願い致します。雨の、いや嵐の一週間のスタートとなりました。朝一番から各現場の足場の状況や材料にかぶせているシートや看板の旗が昨夜の風雨で捲れていないか?など確認作業に追われていました。強風が吹くと心配です(汗)各現場しっかりと養生されていて問題なくてよかったです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。