2019年12月6日60VIEWS2014.8.8前回打合せによる変更を反映した実施設計図が完成しましたので、工事見積依頼をしました。今回も3社に依頼し、見積合わせ方式により施工業者を決定します。見積提出期限は約3週間後になります。その間、施工業者からの質疑等の対応があります。なってしまいましたが、建築主に実施設計図の説明と確認をしていただきました。追加・変更等のご要望がありましたので、すぐに見積の変更依頼をかけることとしました。どの建築主でもそうですが、お話をしていると新たなご要望が出てきます。建築主がご納得いただけるまで、ご要望をかたちにしていくのが私どもの仕事だと思っています。2014.8.31各社の見積が揃いましたので、建築主に提出いたしました。残念ながら、各社の見積額がすべて建築主の予算をオーバーしていたので、私どもの方から設計変更による減額案をいくつか提案しました。建築主とともに個々の減額案を検討し、採択した案に基づき図面を変更して、変更見積依頼をすることとなりました。その際、施工業者からのVE(バリュー・エンジニアリング)提案も受け付けることとしました。2014.9.28各社の変更見積が揃いましたので、建築主に提出いたしました。見積額が低く、かつ大きく差がないい2社にしぼり、さらにアフターサービス体制など総合的に判断した上で検討したいとのことでした。後日、お電話にて施工業者決定のご連絡をいただきました。10月中旬に建築主と施工業者の顔合わせを行い、工事請負契約に関する打合せを行うこととなりました。用途が接骨院なので、住宅とは違う防火対策やバリアフリー関連の対策が必要となります。2014.11.3建築主と施工業者の工事請負契約を行いました。8月8日に工事見積依頼をしてから約3ヶ月。建築主の夢が形になって現れてくる準備ができました。Reserved.NEWS更新情報CONCEPTコンセプトWORKS設計事例COLUMNコラムOFFICE事務所概要FLOW完成までの流れQ&Aよくあるご質問CONTACTお問合せBLOGブログ電話をかける。