着工やり方やり方出しと杭芯出しを行いました。基礎工事が着工しました。2019.4.30根掘り工事2杭打ち工事が完了して基礎工事が始まりました。鉄筋組が完了しました。2019.5.6鉄筋工事2鉄筋組が完了しました。これからベースのコンクリート打ちます。完了してコンクリートを流しこみました。2019.5.16型枠工事2コンクリートを流し込み養生中です。2019.5.25基礎完成2基礎が完成しました。2019.5.29床敷き工事1土台敷きを行っています。2019.5.30床敷き工事2床式敷きを行っています。2019.5.29床敷き工事3断熱材を入れています。2019.5.31床敷き工事4合板を張っています。2019.5.31建て込み工事1パネル建て込み工事を行っています。2019.6.7建て込み工事2外回りです。2019.6.7建て込み工事3内部です。2019.6.7建て込み工事4内部です。2019.6.7建て込み工事52階です。2019.6.7建て込み工事62階上からの写真です。2019.6.7建て込み工事7正面からの写真です。2019.6.7外回り外側の断熱材張っています。2019.6.10外回り2防湿防水シートを張っています。内部の断熱材を入れています。2019.6.17断熱材2壁の断熱材を入れています。屋根が完了しています。外壁の下地が完了しています。2019.6.18内部ビニール内部の気密ビニールを張っています。2019.6.24内部造作1キッチン回りです。2019.7.5内部造作2リビング回りです。2019.7.5内部造作3階段です。2019.7.5内部造作42階洋室です。2019.7.6外壁工事2外壁が完了しています。2019.7.11外壁工事3外壁が完了しています。2019.7.11木完1大工さんが完了しました。2019.7.18木完2大工さんが完了しました。2019.7.18木完3大工さんが完了しました。足場が解体され外観が見れるようになりました。大工さんが完了してクロス屋さんが入りました。2019.7.23クロス工事2クロスのパテ工事を行っています。玄関のタイルが出来上がりました。2019.8.2タイル工事2洗面のタイルが出来上がりました。2019.8.2仕上げ工事12階ホールが出来上がっています。2019.8.2仕上げ工事22階洋室が出来上がっています。2019.8.2完成1完成しました。2019.8.10完成2完成しました。2019.8.10完成3完成しました。2019.8.10完成4完成しました。2019.8.10完成5完成しました。これから社内検査を行います。KEIKAKU.TOP。