今回は築40年ほど経つ戸建て住宅のトイレリフォーム工事です。きっかけは、ドアを開けて足を踏み入れた時、床が沈み込むことでした。トイレも古くなり、そろそろリフォームのタイミングかなと思い工事依頼になりました。リフォーム前のトイレです。床と壁の一部はタイル張りで仕上げてあります。トイレ内には手洗いもあります。手洗い前の床が沈み込む箇所でした。便器取外し壁中、床下は隅々まで確認できないので解体してみないと判断が付かないこともあります。今回は、壁、天井、床を新しく造り替えるので解体して内部の状態をはっきり確認することができました。傷んでいるところをしっかり補修すれば、また長持ちします。約40年前の便器を取り外し、手洗い器も取り外しました。本当に陶器製品は耐久性があります。壁、天井、床とも洋風仕上げがご希望のため、壁タイルを解体していきます。床造り夕方にはトイレが使用できるように便器を仮付けするので、電気屋さん、水道屋さん、大工さんの連携が大切で、ある程度の作業時間を決めて作業を進めました。床下解体に入っていきます。床下解体後は各工事を順次行っていきます。初めは電気工事、続いて手洗いと便器の水道配管工事を行っていいます。根太を取り付け防蟻防腐材を散布してから、断熱材を入れ、12mmベニア板を張ります。夜にはトイレを使用できように、便器の仮付けを行います。前日仮付けした便器を取り外して作業に入ります。下地作りから開始し、手すりなど後付けが自由にできるように壁に12mmのベニア板を張っていきます。窓枠の見切り材を取り付けていきます。トイレ内の壁は水しぶきなどで汚れやすく、掃除もしやすいように腰壁にサニタリー用のパネルを張ることにしました。パネルを加工し両面テープと接着剤で張り付け行きます。クロス張は壁、天井にパテ打ちしてクロスを張り、床のフロアタイルは一枚づつ加工しながら並べて問題が無いか確認します。専用の接着剤を塗布して、20分程度時間を置きます。一度並べたフロアタイルを間違いなく張っていきます。パネルの隅、幅木回りに出る隙間にコーキングをしていき、便器を取り付けます。最後に手洗い器を取り付けて完成です。リフォーム後のトイレ工事前に便器を取り外し、夕方には便器を仮付けすることや、決められた時間内での作業など大変な工事でもありましたが、予定通りの3日間で工事終了することができました。手洗い器の下にはブラシやトイレットペーパーなどの収納ができます。水道と排水配管が隠れてすっきりした感じになりました。便器と手洗い器がセットになったトイレが完成です。便器で立ったり、座ったりするときに、ちょっと手をつく場所があるといいですよね。今回のトイレットペーパーホルダーは丈夫なものにし、立座りにもに手を付いて利用できるようにしました。照明は電球取り替えの時に踏み台に上がらなくてもできるように壁付けにしました。完成後にお客様から、「木目調の床と腰壁、白いクロスの調和がちょうど良く落ち着いた仕上がりになった。新しい便器と手洗い器も気にっています。以前と違い清潔感があるトイレになった。」というご感想を頂きました。ありがとうございます。←TOPページに戻る千葉中央ビルダーネットはトステムフランチャイズチェーンの「田仲トーヨー住器」が運営する地域の優良工務店ネットワークです。千葉中央ビルダーネットでは、地域でまじめにがんばる優良工務店の施工例や最新イベント情報を紹介しています。Reserved.提供:ホームページ制作SEO対策担当e売るしくみ。