建方・造作工事2019年12月23日48VIEWS2015.1.28いよいよ建方です。この日は天気にも恵まれ、15時頃には2階の母屋も上がっていました。その後、建築主と仕上材の色柄決定の打合せをしました。実施設計段階でほぼ決めておりましたが、今後の打合せでは最終確認と、仕様のみ決めていた部分に対する提案と決定をしていくことになります。今回は建築主のほうで選定検討中だった内装クロスの検討結果を確認させていただきました。現物カットサンプルを取り寄せ、次回確認をいたします。打合せ後の17時頃、再度現場の状況を確認。屋根の野地板も張り終わっています。この後、建築主や施工業者と共に簡単な上棟式をしました。2015.2.11筋交いや接合金物が取り付けられましたので、躯体検査を行いました。筋交いの位置や向きサイズ、仕口・接合金物の仕様や取付け位置などを確認しました。サッシも既に取り付けられていたので、サイズや取付高さ、仕様やガラス種などをチェックしていきます。外壁の一部にはすでに断熱材が入れられています。断熱材の仕様や厚さも確認します。外部は透湿防水シートが貼られ、その上には外壁下地の胴縁を取付け中です。2015.2.15午前中に建築主と打合せ。外装と内装の仕上材の現物サンプルによる色柄の確認をしました。内装クロスは設計段階および前回打合せで選んでいただいた商品が、メーカーのカタログ更新により品番変更と一部廃番があり、新品番と代替品番で確認していただきました。午後から現場監理に行きました。外部はこちら側から見る、胴縁が完了している以外は4日前とほぼ変わっていません。屋根はガルバリウム鋼板が葺かれました。アプローチ庇部のFRP防水も完了しています。2階ホールの部分です。2階は天井のプラスターボード、床のフローリングが張り終わりました。2015.3.1建築主と打合せ。便所や流し台などの設備機器の仕様と色柄の確認を行いました。前回未決だった一部のクロスと、床や壁の仕上材の貼り分け位置なども決定しました。Reserved.NEWS更新情報CONCEPTコンセプトWORKS設計事例COLUMNコラムOFFICE事務所概要FLOW完成までの流れQ&Aよくあるご質問CONTACTお問合せBLOGブログ電話をかける。