せが多くありまさに「師走」です。打合せ竹のデコレーション;4mの高さのある窓にふんだんに竹を使い、その後ろにはライトを入れるデザイン。面白い光源が演出できるかが楽しみ。ファンクションルーム日本の現代性を全面に出している店内だが、1つだけと昔ながらの和室を作り出すために堀こたつ式の8人収容予定の部屋を作成予定。場所が狭いのもあり、遠近法を用いたり、階段をどのようにするかが、ポイントになる。カウンター全面ペイントナチュラルな木の素材を生かした現行のものを、日本の色といわれているいる「赤と黒」の色調に変更する。パーテーションパーテーションがあることにより、限定されたスペースが作り出せる。そこに、関連性のある、写真を貼る予定。簡単に倒れてもいけないが、比較的移動もするので、耐久性、可動性を考える必要がある。完了できる工程で作業を考えなければならない。そのためには、加工は外で作成し、現場では、取り付けるだけ。時間配分を配慮した工程管理が必要。打合せ綺麗な庭があり、「新しく増築する部屋よりその庭を見ながら音楽を聴きたい。」というオーナーのご希望を取り入れながら打合せを進めています。先週の土曜日で5回目の打合せになりますが、ビルディングコンセントが必要な部分は決定できたので、ビルディングコンセント申請作業に入ります。ビルディングコンセント認可が下りるのは、来年度3月を予定しています。基本はサンルーム仕様になりますために、屋根を含めてガラス張り。既存の壁面も窓がすくなったので、ほぼ全面がガラスになります。家の種類はバンガロータイプなので、(コウシ上の模様を入れるか入れないかで)迷っています。正解は1つでは無いので、3月までに決めるということになりました。内側のデザインも家具を含めて、3月までに時間をかけてじっくりと検討。いう流れで打合せ完了。ビルディングコンセント申請までのステップまでは、進めました。