大雨季植林に向け各村との協議実施リンクURL:http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=rm&rmk=11226報告日2017/04/10プロジェクト名よみがえれ、キリマンジャロの森!団体名タンザニア・ポレポレクラブ村の苗畑で苗木の数を確認しています('17年3月撮影)当会は3月18日までの約1ヶ月間、プロジェクトのフォローのためキリマンジャロ入りしていました。タンザニアでは4月から本格的な大雨季が始まるため、この時期は植林の実施に向け各村と最終的な実施計画の詰めを行う必要があります。現地ではまず、それぞれの苗畑の状況を把握するため一つ一つ村を訪ねて回ります。村長さんや苗畑を管理している村の環境委員会のメンバー、苗畑グループの人たちと一緒に樹種別に計画通りに苗木が育てられているか、植えるのに十分な大きさに育っているか、苗木の健全性はどうかといったことをチェックしていきます。問題があればその場で原因や対応状況を聞き取り、それらの結果をもとに彼らと打ち合わせを行い、植林計画の達成のために必要な対策と具体的実施プランを確定させます。今年は昨年末の小雨季にほとんど雨が降らなかったことからどの村も水不足に陥っており、苗木が次々と枯れてしまい、植林も計画達成が危ぶまれる状況でした。不足する苗木は山引きの実生苗を使って対応することで何とか目処はついたのですが、キリマンジャロ山で減り続ける降雨に、村人たちからは「このままだとどうなってしまうのだろう」と不安の声が漏れます。今回の小雨期の降雨不足は何もキリマンジャロ山に限ったことではなく、タンザニア全土、隣国のケニアまで含む広範なものです。その意味でキリマンジャロ山にだけ何か特別な原因があるといえるものではありません。枯れた泉、水を失った給水パイプラインを目の前にすると、キリマンジャロ山の森林回復にもはや一刻の猶予もないことを強く感じます。この大雨季、キリマンジャロ山ではモシ県下の40の村が連携し、地域が一体となって取り組む植林が初めて実施されようとしています。隣のロンボ県からも、今後の連携を打診する声が上がっています。キリマンジャロ山の森を取り囲む村々による森林の一体管理は、彼らが感じている不安にどのように具体的に対処していくか、地域が導き出した答えだと言えます。それは過去政府による曖昧で不統一な管理政策が森林の劣化を招いてきた反省に立ち、キリマンジャロ山におけるあらたな森林管理のあり方を示していると言えるでしょう。関する活動報告2008/11/19自立のために。