大橋建設|現場ブログ私たち大橋建設は柳川近郊で、家庭の状況も変わり、住まい方やライフスタイルも大きく変えたいけれど、何をどうしたら良いのかわからないと悩んでいる人たちのためにとことんじっくりお付き合いしながら、家族みんなが幸せになれる木の味を活かしたステキなお家を、大工さんのシッカリした技術で提供することに生きがいを感じている工務店です。staffこんにちは、高山です。地鎮祭でした!祭壇も仕上がり、準備万端です。A様ご家族が到着された9時からいよいよ地鎮祭の始まりです。ご低頭の上、お祓いを受けます。四方清めの儀!神主さんのお祓いのあとA様ご夫婦による、清めのお塩とお酒をまいていきます。A様ご主人による刈り初めの儀。奥様による鍬入れの儀「えい、えい、えい~」の掛け声でしっかりお勤めして頂きました!社長による杭打ちの儀!しっかりと盛り砂に打ち込みました!玉串奉天です。二礼二拍手一礼の作法での奉納です。奥様へと続き、ご親族の皆さんにもしっかりとお祈りして頂きました。式典の最後は「なおらい」です。盃でお神酒を頂きます。これからのA様邸の工事の安全祈願、そしてA様のご健康とご繁栄を祈念します。恒例になりましたが最後は参列者の皆さんと記念撮影です。明日から工事に入りますが、ステ木なおうち造りを一緒に楽しんでいきましょう。これからも引き続きよろしくお願い致します。地鎮祭が終わったら、明日からの杭工事の前にやり方出しをしました!建物の基準となる高さと直角を出します。レベルとトランシットを使って出して行くんですよ。木工事と左官工事を進めています。木工事は、T取大工さんです。2階のバルコニー床張りを終わらせてくれました。明日は雨天になりそうなんで、明後日には塗装工事まで完了予定です。左官工事は、K林工業のK林社長です。昨日、積み上げたブロックにモルタル下地を塗って仕上げてくれました。明日、上り段の下地モルタルを仕上げるようです。明日からいよいよ浴室の壁タイルを張り始める予定です。夕方までにタイルの墨出しをしてくれています。Y様、K様設計様、明日は定例会議です。10時からよろしくお願い致します。完了となりました!お昼前に現場へ向かったら壁のボードが貼り進められていてもうボードが無くなっていました(汗)明日の午後から搬入になりますので明日は朝から造作家具を進める予定だそうです。T様、K様、引き続きよろしくお願い致します。基礎工事の最終日となりました。S建工業のお二人による、玄関、ポーチの二次コンクリート打設です。朝から下地の砕石を入れ、転圧。ワイヤーメッシュを敷き。階段部分の型枠を取付て午後一からのコンクリート打ちでした。これで一応、S建工業さんの基礎工事は完了となります。最後に型枠のバラシがありますがね。屋外の給排水配管工事は、(株)HラカワさんのE崎さんです。今日と明後日の二日間で逃げていまう予定です。14日の金曜日からは浄化槽工事が入ります。雨天なんでどうなるかな(汗)2月いっぱいでの完了をお願い致します。N様、3月8日(日)の上棟へ向けて現場は進めていきますね。今朝は冷え込みましたが、本当に良いお天気になりましたね。気温も上がりステキな祝日となりました。柳川市内でも「さげもん祭り」の真っ最中です。明日からもっと気温が上がると予想されています。体調管理をしっかりとですね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。