レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。チームのニーズに応じて見積とトラッキング統計を様々に設定できる柔軟性を備えています。時間管理(タイムトラッキング)はプロジェクトのスケジュールプランニングと予想される時間の管理の機能を持ちます。このレポートはすべての課題の元の推定所要時間と現在の推定所要時間と、元のスケジュールに対する進捗状況を示します。製品チームは、製品の提供までに要する時間を頻繁に見積もる必要があります。単位の作業を完成するリズムがつかめてきます。これがベロシティです。チームは、スプリントごとに実際に完了させた総見積単位量をトラッキングする必要があります。この数値によって、今後の各スプリントに投入できる作業量がわかり、そのすべてを完了させる自信を持つことができるからです。課題の時間管理カラーバーを見るだけで、トラッキング時間の情報を簡単に追跡できます。時間管理が課題にどのように表示されるかは以下の通りです。見積フィールドは、課題を解決するために予想された総時間を表示します。残りフィールドは、現在予想される課題を解決するために必要な総時間です。課題に対するこれまでの記録済み作業時間です。課題と全てのサブタスクの総合計を表示するかどうかを選択します。その都度差し引かれます。管理者がタイムトラッキングを有効にしていることを確認します。持っていることを確認します。プロジェクトの閲覧権限を持つユーザーは誰でも、課題の時間管理情報を表示できます。課題に見積時間を設定するチームは、課題を解決するために必要な時間を計算するために、課題の時間見積を設定できます。課題を開き、編集を選択します。時間の見積は課題の解決に必要です。モードを無効にするよう依頼します。現在の状態の課題を解決するために必要な推定時間。時間管理機能がレガシーモードであり、作業ログを開始していない場合、初期見積フィールドだけが表示されます。作業時間のログを開始した後は、残余見積フィールドだけが表示されます。